项目整体完成情况与后续执行计划

生成时间：2026-06-13 CST

本文件接替 `text6.txt`。后续工作按 `text7.txt` 执行；除非明确要求审计旧记录，
不要再回到 `text1/text2/text3/text4/text5/text6` 扩展进度。`text6.txt` 作为历史
归档保留。

一、续接状态与防重规则

1. 当前续接点。

`text6.txt` 已推进到：

```text
四十九、2026-06-13 继续执行记录：remap generated-file staging helper inventory
```

该批已提交：

```text
bea8320 Guard remap generated file staging
```

本文件从 `text7.txt` 重新开始记录后续进度。

2. 每轮开始前必须先执行。

```bash
git status --short
git log -5 --oneline
tail -n 120 text7.txt
awk '/^[一二三四五六七八九十百]+、/ {print}' text7.txt | sort | uniq -d
```

执行规则：

- 如果 `git status --short` 是 clean，且最新提交已经包含当前建议工作，不要重复追加记录；
- 每轮只追加一个新的中文编号记录；提交前再次检查标题唯一性；
- `text7.txt` 只记录新的后续进度，不复制 `text6.txt` 的长历史；
- 每批完成后，如果要写记录，先写 `text7.txt`，再提交该批代码和记录；
- 如果发现重复记录，先做 dedupe 清理并提交，再继续新功能或新 guard。

二、当前项目纪律

1. LinuxCNC 仍是唯一 CNC 语义来源。

G-code、remap、tool、parameter、planner、kinematics、user-M、tool DB、Python
remap 等语义必须来自 LinuxCNC upstream 或 vendored LinuxCNC C/C++/配置/脚本源码。

2. 本项目允许实现的范围仍限于：

- build；
- source sync；
- runtime shim；
- filesystem staging；
- OPFS；
- WASM/browser boundary；
- 测试胶水；
- 文档；
- 机器可读 gate/artifact。

3. 禁止事项继续有效：

- 不在 JS 中重写 G-code 或 CNC 语义；
- 不修改 vendored LinuxCNC 源文件来让测试通过；
- 不把 full-process/HAL/UI/Python/tool DB 依赖伪装成 standalone pass；
- 不把 expected failure 硬改成 pass，除非已有 LinuxCNC-owned runtime proof，并且
  native、Node、browser gate 都按顺序通过；
- browser 不能依赖目录枚举。

三、当前完成情况摘要

1. WASM port 基础架构稳定。

`wasm-port` 已按独立移植工作区组织，包含 vendor、runtime/core、runtime/sdk、
runtime/opfs、runtime/ui、native/wasm/browser tests、docs 和 tools。

2. 关键基线保持稳定。

- `linuxcnc/nc_files` native Layer 1：
  - `total 107`
  - `pass 101`
  - `expected_fail 6`
  - `unexpected_fail 0`
- `linuxcnc/configs/sim` native Layer 2：
  - `total 159`
  - `pass 151`
  - `expected_fail 8`
  - `unexpected_fail 0`
- Node sim-config inventory：
  - `executed=28`
  - `passed=28`
  - `skipped=131`
  - `unexpected_fail=0`

3. blocked runtime family 仍未 promotion。

仍 blocked，不允许 promotion：

- `L4-USER-M-PROCESS`
- `L4-TOOL-DB`
- `L4-PYTHON-REMAP`

当前 host 仍按缺少 LinuxCNC host runtime 处理，不执行任何：

```bash
ENABLE_MILLTURN_USER_M_RUNTIME_PROBE=1 bash wasm-port/tests/native/probe_millturn_user_m_runtime.sh
ENABLE_TOOL_DB_RUNTIME_PROBE=1 bash wasm-port/tests/native/probe_tool_db_runtime.sh
ENABLE_PYTHON_REMAP_RUNTIME_PROBE=1 bash wasm-port/tests/native/probe_python_remap_runtime.sh
```

4. staged path guard 当前收敛状态。

`text6.txt` 已完成并提交的主要收敛包括：

- ordinary interp direct-file / multi-file staged path guard；
- `oword-bug315`、`oword-bug315-p2`、`namedparam-bug424` 等 early direct-file guard；
- `cam-nisley`、`cam-nisley-bare`、`flowsnake`、`inside-corners`、
  `inverse-time-with-comp` 等 interp guard；
- `bad`、`good`、`g33.1`、`g6164`、`g71`、`g72`、`g76`、rotation、INI-context
  fixture guard；
- `m98m99` fixed `.ngc` manifest guard；
- `g10` fixed `.ngc/.tbl` manifest guard；
- `g52/g92` direct-file guard；
- ccomp per-file staging helper guard；
- remap aggregate staging helper 已收敛为 coverage helper + per-file staging helper；
- `nested-remaps-oword` 保留 expected-unstaged overlap guard；
- `remap-io/simpockets.tbl` 已切换为 generated-file staging helper；
- Node/browser 侧已删除无调用的 remap aggregate helper。

5. 当前最近提交。

当前最近提交包括：

```text
bea8320 Guard remap generated file staging
e039cac Guard final special remap staging paths
76aa9fb Guard final simple remap staging paths
fe07e2f Guard more remap per-file staging paths
d7cd116 Guard initial remap per-file staging paths
```

四、当前必须保持通过的验证入口

每批后续改动至少运行：

```bash
git diff --check
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

涉及 native baseline 或大范围 source/staging 改动时，再运行：

```bash
wasm-port/tests/native/verify_nc_files.sh
wasm-port/tests/native/verify_sim_configs.sh
wasm-port/tests/native/verify_native_probes.sh
```

五、下一步执行计划

1. 当前第一候选批次。

继续 staged path guard inventory 第二轮，优先处理 INI-context helper 内的 inline prefix
strip：

```text
assertInterpIniContextNgcStaging(...)
```

当前已知位置：

```text
wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.mjs
wasm-port/tests/browser/interp_smoke.html
```

执行目标：

- Node 侧将 `file.wasmPath.replace(`/work/interp/${name}/`, "")` 收敛为专用 helper；
- browser 侧将 `file.wasmPath.replace(`/work/browser-interp/${name}/`, "")` 同步收敛；
- helper 必须检查 staged path 确实带有期望前缀，避免普通 `replace(...)` 静默放过
  错误路径；
- 保持 browser 不枚举目录；
- 只整理 host/filesystem staging guard，不改变 INI、O-word、parameter、remap 或
  interpreter 语义。

2. 第一候选批次验证。

执行：

```bash
git diff --check
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

如果通过，提交建议：

```text
Guard staged prefix stripping
```

3. 后续候选原则。

继续只选：

- 已有 Node/browser coverage；
- 不依赖 HAL/task/tool DB/Python remap/user-M process；
- direct-file、generated-file 或 staging helper 已成型；
- 每批小范围收敛；
- 只做 host/filesystem staging guard，不新增 CNC 语义。

暂不推进：

- blocked runtime promotion；
- browser full 159 sim-config inventory；
- full-process/HAL/UI/Python/tool DB 执行；
- upstream intake 大批量扩面。

六、下一次开始执行时的第一条命令

从这里继续：

```bash
git status --short && git log -5 --oneline && tail -n 120 text7.txt && awk '/^[一二三四五六七八九十百]+、/ {print}' text7.txt | sort | uniq -d
```

七、2026-06-13 继续执行记录：staged prefix stripping guard

1. 本批目标。

按本文件第一候选批次继续 staged path guard inventory 第二轮，收敛 INI-context helper
内的 inline prefix strip：

```text
assertInterpIniContextNgcStaging(...)
```

2. 已完成改动。

- Node 侧新增 `stripInterpIniContextStagingPrefix(...)`；
- browser 侧新增 `stripInterpIniContextStagingPrefix(...)`；
- 两侧均先检查 staged `wasmPath` 带有期望前缀，再用 `slice(...)` 取相对路径；
- 删除两侧 `file.wasmPath.replace(...)` 的静默前缀剥离；
- 保持 browser 不枚举目录；
- 未修改 INI、O-word、parameter、remap 或 interpreter 语义。

涉及文件：

```text
wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.mjs
wasm-port/tests/browser/interp_smoke.html
```

3. 本批建议验证。

```bash
git diff --check
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

如果通过，提交建议：

```text
Guard staged prefix stripping
```

4. 下一步工作建议。

继续 staged path guard inventory 第三轮，优先扫描剩余 `wasmPath` 字符串拼接、prefix
strip 或 helper 旁路点，只选择已有 Node/browser coverage 且不依赖 HAL/task/tool
DB/Python remap/user-M process 的小批次。

下一轮第一条命令仍保持：

```bash
git status --short && git log -5 --oneline && tail -n 120 text7.txt && awk '/^[一二三四五六七八九十百]+、/ {print}' text7.txt | sort | uniq -d
```

八、2026-06-13 继续执行记录：fiveaxis staging manifest guard

1. 本批目标。

继续 staged path guard inventory 第三轮，收敛 fiveaxis 三组 helper 的 staged 文件写入：

```text
writeFiveAxisTrtMachineFiles(...)
writeFiveAxisTdrMachineFiles(...)
writeFiveAxisBridgeMillMachineFiles(...)
```

2. 已完成改动。

- Node 侧新增 fiveaxis 固定 manifest 写入 helper；
- Node 侧为 `remap_subs` 和 `demos` 的 `.ngc` 子集增加 upstream coverage drift
  断言；
- Node 侧移除 fiveaxis helper 里的 ad hoc `readdirSync(remap_subs)` 写入；
- browser 侧新增 fiveaxis 固定 manifest 写入 helper；
- browser 侧增加 duplicate-free 和 staged root/path parity 断言；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 未修改 INI、remap、kinematics、HAL 或 interpreter 语义。

涉及文件：

```text
wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.mjs
wasm-port/tests/browser/interp_smoke.html
```

3. 已完成的目标验证。

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
```

4. 本批剩余建议验证。

```bash
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

如果通过，提交建议：

```text
Guard fiveaxis staging manifests
```

5. 下一步工作建议。

继续 staged path guard inventory 第四轮，优先扫描 `verify_interp_wasm.mjs` 和
`interp_smoke.html` 中剩余的 direct literal `/work/...` 写入点，选择已有
Node/browser 成对覆盖、且可以用 fixed manifest 或 single-file staging helper
收敛的小批次。

下一轮第一条命令仍保持：

```bash
git status --short && git log -5 --oneline && tail -n 120 text7.txt && awk '/^[一二三四五六七八九十百]+、/ {print}' text7.txt | sort | uniq -d
```

九、2026-06-13 继续执行记录：local gcode fixture staging guard

1. 本批目标。

继续 staged path guard inventory 第四轮，优先处理已有 Node/browser 成对覆盖的 local
fixture direct `/work/...` 写入点：

```text
coordinate_offsets.ngc
position_params.ngc
```

2. 已完成改动。

- 修正 `text7.txt` 中第七/第八条记录顺序，避免后续记录继续乱序；
- Node 侧新增 `writeLocalGcodeFixture(...)`；
- browser 侧新增 `writeLocalGcodeFixture(...)`；
- `coordinate_offsets` 和 `position_params` 两侧均改为 helper 写入；
- helper 显式检查 staged `wasmPath` 与期望路径一致；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 未修改 G-code、canon expected、parameter、tool table 或 interpreter 语义。

涉及文件：

```text
text7.txt
wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.mjs
wasm-port/tests/browser/interp_smoke.html
```

3. 已完成的目标验证。

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
```

4. 本批剩余建议验证。

```bash
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

如果通过，提交建议：

```text
Guard local gcode fixture staging
```

5. 下一步工作建议。

继续 staged path guard inventory 第五轮，优先处理 `runVendorNcFile(...)` /
`runVendorNcFileWithToolTable(...)` 这类 vendor `nc_files` direct/context helper，
增加 single-file root parity 和 context file manifest guard；仍暂不碰 parameter/tool
table runtime state tests。

下一轮第一条命令仍保持：

```bash
git status --short && git log -5 --oneline && tail -n 120 text7.txt && awk '/^[一二三四五六七八九十百]+、/ {print}' text7.txt | sort | uniq -d
```

十、2026-06-13 继续执行记录：browser nc-files staging guard

1. 本批目标。

继续 staged path guard inventory 第五轮，处理 browser 侧 vendor `nc_files` helper：

```text
runVendorNcFile(...)
runVendorNcFileWithToolTable(...)
```

2. 已完成改动。

- browser 侧新增 `assertVendorNcFileStaging(...)`；
- browser 侧新增 `assertVendorNcFileContextStaging(...)`；
- direct `nc_files` helper 增加 `/work/browser-nc-files/<file>` root parity guard；
- context helper 增加固定 manifest guard：
  - `<file>`
  - `tool.tbl`
  - `nc_files_context.ini`
- context helper 增加 staged root/path parity guard；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 未修改 vendor `nc_files`、tool table 内容、INI 内容或 interpreter 语义。

涉及文件：

```text
wasm-port/tests/browser/interp_smoke.html
```

3. 已完成的目标验证。

```bash
git diff --check
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
```

4. 本批剩余建议验证。

```bash
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

如果通过，提交建议：

```text
Guard browser nc-files staging
```

5. 下一步工作建议。

继续 staged path guard inventory 第六轮，优先处理 browser/Node 中剩余的单文件
direct `/work/...` 写入点，例如 `disable_fanuc_style_sub_m98.ngc` 或 spindle-orient
INI fixture staging；继续避开 parameter/tool table runtime state tests 和 blocked
runtime promotion。

下一轮第一条命令仍保持：

```bash
git status --short && git log -5 --oneline && tail -n 120 text7.txt && awk '/^[一二三四五六七八九十百]+、/ {print}' text7.txt | sort | uniq -d
```

十一、2026-06-13 继续执行记录：local INI/direct fixture staging guard

1. 本批目标。

继续 staged path guard inventory 第六轮，处理 Node/browser 成对覆盖的 local INI 与
direct G-code fixture staging：

```text
spindle_orient_offset.ini
disable_fanuc_style_sub.ini
spindle_orient_offset.ngc
disable_fanuc_style_sub_m98.ngc
```

2. 已完成改动。

- Node 侧新增 `writeLocalIniFixture(...)`；
- browser 侧新增 `writeLocalIniFixture(...)`；
- `spindle_orient_offset.ini` 和 `disable_fanuc_style_sub.ini` 两侧均改为 helper 写入；
- `spindle_orient_offset.ngc` 和 `disable_fanuc_style_sub_m98.ngc` 两侧均改为
  `writeLocalGcodeFixture(...)` 写入；
- helper 显式检查 staged `wasmPath` 与期望路径一致；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 未修改 INI 内容、G-code 内容、canon expected、tool table 或 interpreter 语义。

涉及文件：

```text
wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.mjs
wasm-port/tests/browser/interp_smoke.html
```

3. 已完成的目标验证。

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
```

4. 本批剩余建议验证。

```bash
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

如果通过，提交建议：

```text
Guard local INI/direct fixture staging
```

5. 下一步工作建议。

继续 staged path guard inventory 第七轮，优先处理 `INTERP_FILE_FIXTURES` /
`INTERP_BROWSER_FILE_FIXTURES` 和 `INTERP_ERROR_FIXTURES` 这类循环写入点，增加
loop-level single-file staging helper 或 manifest parity guard；继续避开
parameter/tool table runtime state tests 和 blocked runtime promotion。

下一轮第一条命令仍保持：

```bash
git status --short && git log -5 --oneline && tail -n 120 text7.txt && awk '/^[一二三四五六七八九十百]+、/ {print}' text7.txt | sort | uniq -d
```

十二、2026-06-13 继续执行记录：fixture loop staging guard

1. 本批目标。

继续 staged path guard inventory 第七轮，处理 Node/browser 成对覆盖的 fixture loop
staging 写入点：

```text
INTERP_ERROR_FIXTURES
INTERP_FILE_FIXTURES
INTERP_BROWSER_FILE_FIXTURES
```

2. 已完成改动。

- Node 侧新增 `writeLocalErrorGcodeFixture(...)`；
- browser 侧新增 `writeLocalErrorGcodeFixture(...)`；
- `INTERP_ERROR_FIXTURES` 的 file-error loop 两侧均改为 helper 写入；
- `INTERP_FILE_FIXTURES` / `INTERP_BROWSER_FILE_FIXTURES` 的 file loop 两侧均改为
  `writeLocalGcodeFixture(...)` 写入；
- helper 显式检查 staged `wasmPath` 与期望路径一致；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 未修改 G-code 内容、canon expected、error expected 或 interpreter 语义。

涉及文件：

```text
wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.mjs
wasm-port/tests/browser/interp_smoke.html
```

3. 已完成的目标验证。

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
```

4. 本批剩余建议验证。

```bash
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

如果通过，提交建议：

```text
Guard fixture loop staging
```

5. 下一步工作建议。

继续 staged path guard inventory 第八轮，优先处理 `namedparam_semantics` /
`namedparam_ini_semantics` 等 INI-context 单文件 direct `/work/...` 写入点，或
`ini_tool_table` 固定三文件 staging manifest；继续避开 parameter/tool table runtime
state tests 和 blocked runtime promotion。

下一轮第一条命令仍保持：

```bash
git status --short && git log -5 --oneline && tail -n 120 text7.txt && awk '/^[一二三四五六七八九十百]+、/ {print}' text7.txt | sort | uniq -d
```

十三、2026-06-13 继续执行记录：INI context direct fixture staging guard

1. 本批目标。

继续 staged path guard inventory 第八轮，处理 Node/browser 成对覆盖的 INI-context
direct file 与 fixed manifest staging：

```text
namedparam_semantics.ngc
namedparam_ini_semantics.ngc
ini_tool_table.ini
ini_tool_table.tbl
ini_tool_table.ngc
```

2. 已完成改动。

- `namedparam_semantics.ngc` 两侧均改为 `writeLocalGcodeFixture(...)` 写入；
- `namedparam_ini_semantics.ngc` 两侧均改为 `writeLocalGcodeFixture(...)` 写入；
- Node 侧新增 `writeIniToolTableFixtureStaging(...)`；
- browser 侧新增 `writeIniToolTableFixtureStaging(...)`；
- `ini_tool_table` 三文件 staging 增加 fixed manifest、duplicate-free 和 root/path
  parity guard；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 未修改 INI 内容、G-code 内容、tool table 内容、canon expected 或 interpreter
  语义。

涉及文件：

```text
wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.mjs
wasm-port/tests/browser/interp_smoke.html
```

3. 已完成的目标验证。

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
```

4. 本批剩余建议验证。

```bash
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

如果通过，提交建议：

```text
Guard INI context fixture staging
```

5. 下一步工作建议。

继续 staged path guard inventory 第九轮，优先处理剩余 direct `/work/...` run-step
代表路径，例如 `minimal_linear_run_steps` 直接使用 `/work/minimal_linear.ngc` 的调用
点，或继续扫描 `verify_interp_wasm.mjs` / `interp_smoke.html` 中未被 helper 覆盖的
单文件 staging；继续避开 parameter/tool table runtime state tests 和 blocked
runtime promotion。

下一轮第一条命令仍保持：

```bash
git status --short && git log -5 --oneline && tail -n 120 text7.txt && awk '/^[一二三四五六七八九十百]+、/ {print}' text7.txt | sort | uniq -d
```

十四、2026-06-13 继续执行记录：minimal linear run-step staging guard

1. 本批目标。

继续 staged path guard inventory 第九轮，处理 Node/browser 成对覆盖的 run-step
代表 direct path：

```text
minimal_linear_run_steps
browser_minimal_linear_run_steps
```

2. 已完成改动。

- Node 侧将 `interp.runFile("/work/minimal_linear.ngc")` 改为使用
  `writeLocalGcodeFixture(...)` 返回的 guarded path；
- browser 侧将 `interp.runFile("/work/minimal_linear.ngc")` 改为使用
  `writeLocalGcodeFixture(...)` 返回的 guarded path；
- 两侧均显式检查 staged `wasmPath` 与期望路径一致；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 未修改 G-code 内容、run-step expected 或 interpreter 语义。

涉及文件：

```text
wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.mjs
wasm-port/tests/browser/interp_smoke.html
```

3. 已完成的目标验证。

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
```

4. 本批剩余建议验证。

```bash
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

如果通过，提交建议：

```text
Guard minimal linear run-step staging
```

5. 下一步工作建议。

继续 staged path guard inventory 第十轮，优先处理 `cam-nisley-bare` direct
`runFile(...)` 路径，或 `g52/g92-persistence` 这类固定 staging directory；继续避开
parameter/tool table runtime state tests 和 blocked runtime promotion。

下一轮第一条命令仍保持：

```bash
git status --short && git log -5 --oneline && tail -n 120 text7.txt && awk '/^[一二三四五六七八九十百]+、/ {print}' text7.txt | sort | uniq -d
```

十五、2026-06-13 继续执行记录：cam-nisley bare direct staging guard

1. 本批目标。

继续 staged path guard inventory 第十轮，处理 Node/browser 成对覆盖的
`cam-nisley-bare` direct `runFile(...)` 路径：

```text
/work/interp/cam-nisley-bare/cam.ngc
/work/browser-interp/cam-nisley-bare/cam.ngc
```

2. 已完成改动。

- Node 侧将 bare `cam.ngc` staged path 提取为 `camNisleyBarePath`；
- Node 侧使用 `assertInterpRegressionFileStaging(...)` 检查 staged path；
- browser 侧将 bare `cam.ngc` staged path 提取为 `camNisleyBarePath`；
- browser 侧使用 `assertInterpRegressionFileStaging(...)` 检查 staged path；
- 写入和 `runFile(...)` 均使用同一个 guarded path；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 未修改 upstream `cam.ngc`、expected output 或 interpreter 语义。

涉及文件：

```text
wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.mjs
wasm-port/tests/browser/interp_smoke.html
```

3. 已完成的目标验证。

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
```

4. 本批剩余建议验证。

```bash
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

如果通过，提交建议：

```text
Guard cam-nisley bare staging
```

5. 下一步工作建议。

继续 staged path guard inventory 第十一轮，优先处理 `g52/g92-persistence` 固定
staging directory，增加 fixed manifest/root parity guard；继续避开 parameter/tool
table runtime state tests 和 blocked runtime promotion。

下一轮第一条命令仍保持：

```bash
git status --short && git log -5 --oneline && tail -n 120 text7.txt && awk '/^[一二三四五六七八九十百]+、/ {print}' text7.txt | sort | uniq -d
```

十六、2026-06-13 继续执行记录：G92 persistence staging manifest guard

1. 本批目标。

继续 staged path guard inventory 第十一轮，处理 Node/browser 成对覆盖的
`g52/g92-persistence` 固定 staging directory：

```text
test.ngc
startup.var
persist.ini
disabled.ini
```

2. 已完成改动。

- Node 侧新增 `writeG92PersistenceStaging(...)`；
- browser 侧新增 `writeG92PersistenceStaging(...)`；
- 四个 generated fixture 文件增加 fixed manifest、duplicate-free 和 root/path
  parity guard；
- enabled/disabled 两个 G92 persistence 验证均改为使用 helper 返回的 guarded path；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 未修改 generated fixture 内容、expected output、parameter semantics 或 interpreter
  语义。

涉及文件：

```text
wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.mjs
wasm-port/tests/browser/interp_smoke.html
```

3. 已完成的目标验证。

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
```

4. 本批剩余建议验证。

```bash
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

如果通过，提交建议：

```text
Guard G92 persistence staging
```

5. 下一步工作建议。

继续 staged path guard inventory 第十二轮，优先扫描剩余 generated/direct staging
点；可选候选包括 user-M helper staging 或 restore-parameter negative fixtures，但继续
避开 parameter/tool table runtime state semantics 和 blocked runtime promotion。

下一轮第一条命令仍保持：

```bash
git status --short && git log -5 --oneline && tail -n 120 text7.txt && awk '/^[一二三四五六七八九十百]+、/ {print}' text7.txt | sort | uniq -d
```

十七、2026-06-13 继续执行记录：user-M helper staging manifest guard

1. 本批目标。

继续 staged path guard inventory 第十二轮，处理 Node 侧 generated user-M helper
staging：

```text
writeUserMCodeFixture(...)
```

2. 已完成改动。

- Node 侧新增 `assertUserMCodeFixtureStaging(...)`；
- generated user-M fixture 增加 fixed manifest、duplicate-free 和 root/path parity
  guard：
  - `test.ini`
  - `test.ngc`
  - `M110` / `M111`
- `writeUserMCodeFixture(...)` 写入前先校验 staging root 与 manifest；
- 未修改 generated INI、G-code、M-code 内容、expected output 或 interpreter 语义；
- 未提升 `L4-USER-M-PROCESS`，也未改变 blocked runtime promotion 状态。

涉及文件：

```text
wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.mjs
```

3. 已完成的目标验证。

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
```

4. 本批剩余建议验证。

```bash
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

如果通过，提交建议：

```text
Guard user-M helper staging
```

5. 下一步工作建议。

继续 staged path guard inventory 第十三轮，优先扫描剩余 generated/direct staging
点；较安全候选是 restore-parameter negative fixtures 的 path guard，但仍需明确只做
filesystem staging guard，不改变 parameter runtime semantics。

下一轮第一条命令仍保持：

```bash
git status --short && git log -5 --oneline && tail -n 120 text7.txt && awk '/^[一二三四五六七八九十百]+、/ {print}' text7.txt | sort | uniq -d
```

十八、2026-06-13 继续执行记录：restore-parameter negative staging guard

1. 本批目标。

继续 staged path guard inventory 第十三轮，处理 Node/browser 成对覆盖的
restore-parameter negative fixture paths：

```text
missing.var
out-of-order.var
missing-required.var
```

2. 已完成改动。

- Node 侧新增 `generatedParameterPath(...)`；
- Node 侧新增 `writeGeneratedParameterFixture(...)`；
- browser 侧新增 `generatedParameterPath(...)`；
- browser 侧新增 `writeGeneratedParameterFixture(...)`；
- missing-file、out-of-order、missing-required 三类 restore-parameter path 均增加
  explicit path parity guard；
- 未修改 generated parameter fixture 内容、expected output 或 parameter runtime
  semantics。

涉及文件：

```text
wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.mjs
wasm-port/tests/browser/interp_smoke.html
```

3. 已完成的目标验证。

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
```

4. 本批剩余建议验证。

```bash
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

如果通过，提交建议：

```text
Guard restore-parameter negative staging
```

5. 下一步工作建议。

继续 staged path guard inventory 第十四轮，优先扫描剩余 direct generated staging
点；可选择普通 restore-parameter direct fixture 或 tool-table direct fixture，但仍需
只加 filesystem path guard，不改变 parameter/tool table runtime semantics。

下一轮第一条命令仍保持：

```bash
git status --short && git log -5 --oneline && tail -n 120 text7.txt && awk '/^[一二三四五六七八九十百]+、/ {print}' text7.txt | sort | uniq -d
```

十九、2026-06-13 继续执行记录：restore-parameter direct staging guard

1. 本批目标。

继续 staged path guard inventory 第十四轮，处理 Node/browser 成对覆盖的普通
restore/save parameter direct fixture path：

```text
rs274ngc.var
browser-direct.var
```

2. 已完成改动。

- Node 侧普通 `parameterFilePath` 初始写入改为 `writeGeneratedParameterFixture(...)`；
- browser 侧 `browserParameterFilePath` 初始写入改为
  `writeGeneratedParameterFixture(...)`；
- 两侧 direct restore/save parameter path 均复用 explicit path parity guard；
- 未修改 generated parameter fixture 内容、save/restore expected output、backup
  验证或 parameter runtime semantics。

涉及文件：

```text
wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.mjs
wasm-port/tests/browser/interp_smoke.html
```

3. 已完成的目标验证。

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
```

4. 本批剩余建议验证。

```bash
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

如果通过，提交建议：

```text
Guard restore-parameter direct staging
```

5. 下一步工作建议。

继续 staged path guard inventory 第十五轮，优先处理 tool-table direct fixture path
guard，例如 `tool.tbl` / `random-tool.tbl` 和 browser direct tool-table paths；仍只加
filesystem path guard，不改变 tool table runtime semantics。

下一轮第一条命令仍保持：

```bash
git status --short && git log -5 --oneline && tail -n 120 text7.txt && awk '/^[一二三四五六七八九十百]+、/ {print}' text7.txt | sort | uniq -d
```

二十、2026-06-13 继续执行记录：tool-table direct staging guard

1. 本批目标。

继续 staged path guard inventory 第十五轮，处理 Node/browser 成对覆盖的 direct
tool table fixture path：

```text
tool.tbl
random-tool.tbl
browser-direct-tool.tbl
browser-direct-random-tool.tbl
```

2. 已完成改动。

- Node 侧新增 `generatedToolTablePath(...)` 与
  `writeGeneratedToolTableFixture(...)`；
- Node 侧 direct `tool.tbl` 与 `random-tool.tbl` 初始写入改为走显式 path parity
  guard；
- browser 侧同步新增 direct tool-table fixture path guard helper；
- browser 侧 `browser-direct-tool.tbl` 与 `browser-direct-random-tool.tbl` 初始写入改为
  走显式 path parity guard；
- 未修改 tool table fixture 内容、load/save expected output、random tool changer
  配置或 tool table runtime semantics。

涉及文件：

```text
wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.mjs
wasm-port/tests/browser/interp_smoke.html
```

3. 已完成的目标验证。

```bash
git diff --check
node --check wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.mjs
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
```

4. 本批剩余建议验证。

```bash
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

如果通过，提交建议：

```text
Guard tool-table direct staging
```

5. 下一步工作建议。

继续 staged path guard inventory 第十六轮，优先处理 browser OPFS/session tool-table
path guard，例如 `/work/browser-tool.tbl`、`/work/browser-random-tool.tbl`、
`/work/browser-custom-tool.tbl`、`/work/browser-explicit-tool.tbl`；仍只加
filesystem/OPFS path guard，不改变 tool table、INI 或 session runtime semantics。

下一轮第一条命令仍保持：

```bash
git status --short && git log -5 --oneline && tail -n 120 text7.txt && awk '/^[一二三四五六七八九十百]+、/ {print}' text7.txt | sort | uniq -d
```
