项目整体完成情况与后续执行计划

生成时间：2026-06-13 CST

本文件接替 `text5.txt`。后续工作按 `text6.txt` 执行；除非明确要求审计旧记录，
不要再回到 `text1/text2/text3/text4/text5` 扩展进度。`text5.txt` 作为历史归档
保留。

一、text5 重复记录问题处理结果

1. 问题原因。

`text5.txt` 后段出现过重复进度记录，主要发生在快速连续执行时：

- 工作已经在提交中完成，但继续轮次又根据旧上下文重复追加同名记录；
- 未先核对 `git status --short`、`git log -n`、`tail text5.txt` 和标题唯一性；
- 在记录 `m98m99`、`g10`、`g52`、early direct-file guard 时，曾出现同编号或同主题
  重复段。

2. 已完成清理。

当前 `text5.txt` 已完成重复记录清理：

- 当前记录范围到 `八十三、2026-06-13 继续执行记录：more direct-file staging path guard`；
- 标题唯一性核查命令：

```bash
awk '/^[一二三四五六七八九十百]+、/ {print}' text5.txt | sort | uniq -d
```

当前输出为空，表示没有重复标题。

3. 后续防重规则。

从 `text6.txt` 开始，每轮执行必须先做下面四步：

```bash
git status --short
git log -5 --oneline
tail -n 120 text6.txt
awk '/^[一二三四五六七八九十百]+、/ {print}' text6.txt | sort | uniq -d
```

执行规则：

- 如果 `git status --short` 是 clean，且最新提交已经包含当前建议工作，不要重复追加记录。
- 每轮只追加一个新的中文编号记录；提交前再次检查标题唯一性。
- `text6.txt` 只记录新的后续进度，不复制 `text5.txt` 的长历史。
- 每批完成后，如果要写记录，先写 `text6.txt`，再提交该批代码和记录。
- 如果发现重复记录，先做 dedupe 清理并提交，再继续新功能或新 guard。

二、当前项目纪律

1. LinuxCNC 仍是唯一 CNC 语义来源。

G-code、remap、tool、parameter、planner、kinematics、user-M、tool DB、Python
remap 等语义必须来自 LinuxCNC upstream 或 vendored LinuxCNC C/C++/配置/脚本源码。

2. 本项目允许实现的范围仍限于：

- build；
- source sync；
- runtime shim；
- filesystem staging；
- OPFS；
- WASM/browser boundary；
- 测试胶水；
- 文档；
- 机器可读 gate/artifact。

3. 禁止事项继续有效：

- 不在 JS 中重写 G-code 或 CNC 语义；
- 不修改 vendored LinuxCNC 源文件来让测试通过；
- 不把 full-process/HAL/UI/Python/tool DB 依赖伪装成 standalone pass；
- 不把 expected failure 硬改成 pass，除非已有 LinuxCNC-owned runtime proof，并且
  native、Node、browser gate 都按顺序通过；
- browser 不能依赖目录枚举。

三、当前完成情况

1. WASM port 基础架构已稳定。

`wasm-port` 已按独立移植工作区组织，包含 vendor、runtime/core、runtime/sdk、
runtime/opfs、runtime/ui、native/wasm/browser tests、docs 和 tools。

2. 关键基线保持稳定。

- `linuxcnc/nc_files` native Layer 1：
  - `total 107`
  - `pass 101`
  - `expected_fail 6`
  - `unexpected_fail 0`
- `linuxcnc/configs/sim` native Layer 2：
  - `total 159`
  - `pass 151`
  - `expected_fail 8`
  - `unexpected_fail 0`
- Node sim-config inventory：
  - `executed=28`
  - `passed=28`
  - `skipped=131`
  - `unexpected_fail=0`

3. blocked runtime family 仍未 promotion。

仍 blocked，不允许 promotion：

- `L4-USER-M-PROCESS`
- `L4-TOOL-DB`
- `L4-PYTHON-REMAP`

当前 host 仍按缺少 LinuxCNC host runtime 处理，不执行任何：

```bash
ENABLE_MILLTURN_USER_M_RUNTIME_PROBE=1 bash wasm-port/tests/native/probe_millturn_user_m_runtime.sh
ENABLE_TOOL_DB_RUNTIME_PROBE=1 bash wasm-port/tests/native/probe_tool_db_runtime.sh
ENABLE_PYTHON_REMAP_RUNTIME_PROBE=1 bash wasm-port/tests/native/probe_python_remap_runtime.sh
```

4. 近期已完成的 staged path guard。

已完成并提交的近期批次包括：

- `m98m99` 24 项 fixed `.ngc` manifest 的 staged path guard；
- `g10` 5 项 fixed `.ngc` manifest 的 staged path guard；
- `g52/g92` direct-file staged path guard；
- early direct-file staged path guard：
  - `do-while-break`
  - `exists`
  - `return-value`
  - `subs-follow-main`
  - `fractional-linenumbers`
  - `crazy-paths`
- INI-context/staging helper guard：
  - `oword-unwind`
  - `sequence-number`
  - `nested-sub-error`
  - `abort-hot-comment`
  - `m19`
  - `iniparam`
  - `iniparam-failassign`

5. 当前最新提交。

当前最近提交包括：

```text
6899195 Guard more direct-file staging paths
4e9ca73 Deduplicate early fixture progress note
675ee5f Guard early direct-file staging paths
17df47d Guard g52 staging path
bf17469 Guard final g10 staging paths
```

四、当前必须保持通过的验证入口

每批后续改动至少运行：

```bash
git diff --check
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

涉及 native baseline 或大范围 source/staging 改动时，再运行：

```bash
wasm-port/tests/native/verify_nc_files.sh
wasm-port/tests/native/verify_sim_configs.sh
wasm-port/tests/native/verify_native_probes.sh
```

五、下一步执行计划

1. 当前第一候选批次。

继续 early direct-file fixture staged path guard，小批量选择：

```text
oword-bug315/test.ngc
oword-bug315-p2/test.ngc
namedparam-bug424/test.ngc
```

执行目标：

- Node 侧增加 fixed `.ngc` manifest；
- Node 侧与 `interpRegressionNgcFilesRecursive(...)` 精确对账；
- Node 侧检查 staged path 与 fixed manifest 一致；
- browser 侧增加 fixed-count 和 duplicate-free guard；
- browser 侧检查 staged path 去掉 `/work/browser-interp/.../` 前缀后与 fixed manifest
  一致；
- browser 仍不枚举目录。

2. 第一候选批次验证。

执行：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

如果通过，提交建议：

```text
Guard oword/namedparam staging paths
```

3. 后续候选原则。

继续只选：

- 已有 Node/browser coverage；
- 不依赖 HAL/task/tool DB/Python remap/user-M process；
- direct-file 或 staging helper 已成型；
- 每批 2 到 3 个 case；
- 只做 host/filesystem staging guard，不新增 CNC 语义。

暂不推进：

- blocked runtime promotion；
- browser full 159 sim-config inventory；
- full-process/HAL/UI/Python/tool DB 执行；
- upstream intake 大批量扩面。

六、下一次开始执行时的第一条命令

从这里继续：

```bash
git status --short
git log -5 --oneline
tail -n 120 text6.txt
awk '/^[一二三四五六七八九十百]+、/ {print}' text6.txt | sort | uniq -d
```

如果输出显示工作区 clean 且 `text6.txt` 无重复标题，再执行第五部分第一候选批次。

七、2026-06-13 继续执行记录：oword/namedparam staging path guard

本批按第五部分第一候选批次完成 3 个 early direct-file fixture 的 staged path guard：

- `oword-bug315/test.ngc`
- `oword-bug315-p2/test.ngc`
- `namedparam-bug424/test.ngc`

完成内容：

- Node 侧为上述 3 个 fixture 增加 fixed `.ngc` manifest；
- Node 侧用 `interpRegressionNgcFilesRecursive(...)` 与 upstream vendored fixture
  精确对账；
- Node 侧检查 staged path 与 fixed manifest 一致；
- browser 侧增加 fixed-count 与 duplicate-free guard；
- browser 侧检查 staged path 去掉 `/work/browser-interp/.../` 前缀后与 fixed
  manifest 一致；
- browser 仍不依赖目录枚举。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续按“小批量 direct-file/staging helper guard”原则推进。优先从已有 Node/browser
coverage、且不依赖 HAL/task/tool DB/Python remap/user-M process 的 interp fixture 中，
再选择 2 到 3 个只需要 host/filesystem staging 对账的 case。不要推进 blocked runtime
promotion，也不要扩展 browser full 159 sim-config inventory。

八、2026-06-13 继续执行记录：flowsnake/inside-corners staging path guard

本批继续按“小批量 direct-file fixture staged path guard”推进，完成 3 个已有
Node/browser coverage 的 interp fixture：

- `flowsnake/flowsnake.ngc`
- `inside-corners/test.ngc`
- `inverse-time-with-comp/inverse.ngc`

完成内容：

- Node 侧为上述 3 个 fixture 增加 fixed `.ngc` manifest；
- Node 侧用 `interpRegressionNgcFilesRecursive(...)` 与 upstream vendored fixture
  精确对账；
- Node 侧检查 staged path 与 fixed manifest 一致；
- browser 侧增加 fixed-count 与 duplicate-free guard；
- browser 侧检查 staged path 去掉 `/work/browser-interp/.../` 前缀后与 fixed
  manifest 一致；
- browser 仍不依赖目录枚举。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续沿 interp direct-file coverage 向后补 guard，但优先选择短小、单文件、
无 INI/工具表依赖的 case。下一批可考虑 `g33.1/g33.1.ngc`、`g6164/test.ngc`，
再搭配一个已明确 expected-error 或 direct-file loop case；如果 case 属于目录集合
或带参数化循环，先检查是否已有固定 manifest 风格，避免扩大执行面。

九、2026-06-13 继续执行记录：g33/g6164 staging path guard

本批继续按“小批量 direct-file fixture staged path guard”推进，完成 2 个短小、
单文件、无 INI/工具表依赖的 interp fixture：

- `g33.1/g33.1.ngc`
- `g6164/test.ngc`

完成内容：

- Node 侧为上述 2 个 fixture 增加 fixed `.ngc` manifest；
- Node 侧用 `interpRegressionNgcFilesRecursive(...)` 与 upstream vendored fixture
  精确对账；
- Node 侧检查 staged path 与 fixed manifest 一致；
- browser 侧增加 fixed-count 与 duplicate-free guard；
- browser 侧检查 staged path 去掉 `/work/browser-interp/.../` 前缀后与 fixed
  manifest 一致；
- browser 仍不依赖目录枚举。

本批没有纳入 `g72` loop 组；该组在测试代码中是参数化循环，后续应按整组或
明确固定 manifest 风格处理，避免为了凑数量拆出不自然的单项 guard。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续推进时优先处理已经有固定 manifest 或自然成组的 direct-file fixtures。候选：
`good` arc 6 项可按已有 fixed fixture list 补 staged path 对账；或者 `g72` 两项、
`g71` 四项按 loop manifest 成组补 guard。继续避免 blocked runtime promotion、
browser full inventory 扩面，以及任何 JS CNC 语义实现。

十、2026-06-13 继续执行记录：good arc staging path guard

本批按“自然成组 direct-file fixture staged path guard”推进，完成 `good` arc 目录
6 个已有 Node/browser coverage 的 `.ngc` fixture：

- `good/good-arc.big.imperial.center-format.ngc`
- `good/good-arc.big.metric.center-format.ngc`
- `good/good-arc.medium.imperial.center-format.ngc`
- `good/good-arc.medium.metric.center-format.ngc`
- `good/good-arc.small.imperial.center-format.ngc`
- `good/good-arc.small.metric.center-format.ngc`

完成内容：

- Node 侧复用既有 `goodArcFixtures` fixed manifest；
- Node 侧继续用 `interpRegressionNgcFiles("good")` 与 upstream vendored fixture
  精确对账；
- Node 侧收集实际 staged path，并检查与 fixed manifest 一致；
- browser 侧复用既有 fixed-count 与 duplicate-free guard；
- browser 侧收集实际 staged path，去掉 `/work/browser-interp/good/` 前缀后与
  fixed manifest 一致；
- browser 仍不依赖目录枚举。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续处理自然成组 direct-file fixtures。优先候选：`g72` 两项或 `g71` 四项按
loop manifest 成组补 staged path guard；如果选择 `bad` expected-error 目录，
需要按现有 `badInterpFixtures` fixed list 做 staged path 对账，不改变 expected-error
语义。继续避免 blocked runtime promotion、browser full inventory 扩面和 JS CNC
语义实现。

十一、2026-06-13 继续执行记录：g72 staging path guard

本批按“自然成组 direct-file fixture staged path guard”推进，完成 `g72` loop 组
2 个已有 Node/browser coverage 的 `.ngc` fixture：

- `g72-facing/g72-iterations-present.ngc`
- `g72-missing-iteration/g72-iterations-missing.ngc`

完成内容：

- Node 侧将 `g72` inline loop 提成 `g72Fixtures` fixed manifest；
- Node 侧用 `interpRegressionNgcFilesRecursive(...)` 分别与 upstream vendored
  fixture 目录精确对账；
- Node 侧检查 staged path 与 fixed manifest 一致；
- browser 侧增加 fixed-count 与 duplicate-free guard；
- browser 侧检查 staged path 去掉 `/work/browser-interp/` 前缀后与
  `dir/file` fixed manifest 一致；
- browser 仍不依赖目录枚举。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续处理自然成组 direct-file fixtures。优先候选：`g71` 四项按现有 loop manifest
补 staged path guard；或者处理 `bad` expected-error 目录，只做 fixed list 与
staged path 对账，不改变 expected-error 语义。继续避免 blocked runtime promotion、
browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

十二、2026-06-13 继续执行记录：g71 staging path guard

本批按“自然成组 direct-file fixture staged path guard”推进，完成 `g71` loop 组
4 个已有 Node/browser coverage 的 `.ngc` fixture：

- `g71-endless-loop/g71-endless-loop.ngc`
- `g71-endless-loop2/g71-endless-loop2.ngc`
- `g71-endless-loop_2/g71-endless-loop_2.ngc`
- `g71-with-g70/g71-with-g70.ngc`

完成内容：

- Node 侧将 `g71` inline loop 提成 `g71Fixtures` fixed manifest；
- Node 侧用 `interpRegressionNgcFilesRecursive(...)` 分别与 upstream vendored
  fixture 目录精确对账；
- Node 侧检查 staged path 与 fixed manifest 一致；
- browser 侧增加 fixed-count 与 duplicate-free guard；
- browser 侧检查 staged path 去掉 `/work/browser-interp/` 前缀后与
  `dir/file` fixed manifest 一致；
- browser 仍不依赖目录枚举。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续处理已有 fixed manifest 的 direct-file fixtures。优先候选：`bad` expected-error
目录，按现有 `badInterpFixtures` fixed list 补 staged path 对账；只校验文件清单
和 staging 路径，不改变 expected-error 语义。也可以继续找短小单文件 case，但仍需
保持每批 2 到 3 个或自然成组，不推进 blocked runtime promotion。

十三、2026-06-13 继续执行记录：bad expected-error staging path guard

本批按“已有 fixed manifest 的 direct-file fixture staged path guard”推进，完成
`bad` expected-error 目录 21 个已有 Node/browser coverage 的 `.ngc` fixture。

完成内容：

- Node 侧复用既有 `badInterpFixtures` fixed manifest；
- Node 侧继续用 `interpRegressionNgcFiles("bad")` 与 upstream vendored fixture
  精确对账；
- Node 侧收集实际 staged path，并检查与 fixed manifest 一致；
- browser 侧复用既有 fixed-count 与 duplicate-free guard；
- browser 侧收集实际 staged path，去掉 `/work/browser-interp/bad/` 前缀后与
  fixed manifest 一致；
- 仅校验文件清单与 staging 路径，不改变 expected-error 语义；
- browser 仍不依赖目录枚举。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续找已有 Node/browser coverage 且可自然成组的 fixture。优先候选：`g76` 这种
需要工具表/INI 的目录可按 `writeInterpRegressionFiles(...)` 现有 file list 做 staged
path 对账；或者继续挑选短小单文件 direct-file case。仍不要推进 blocked runtime
promotion、browser full inventory 扩面或任何 JS CNC 语义实现。

十四、2026-06-13 继续执行记录：g76 file-list staging path guard

本批按“已有明确 file list 的 fixture staged path guard”推进，完成 `g76` 目录
现有 Node/browser coverage 使用的 2 个 staged 文件：

- `g76/g76only.ngc`
- `g76/test.tbl`

完成内容：

- Node 侧新增 `g76Files` fixed manifest；
- Node 侧用 `interpRegressionNgcFilesRecursive("g76")` 与 upstream vendored `.ngc`
  fixture 精确对账；
- Node 侧检查 `writeInterpRegressionFiles(...)` 目标 staged path 与 fixed manifest
  一致；
- browser 侧增加 fixed-count 与 duplicate-free guard；
- browser 侧检查 staged path 去掉 `/work/browser-interp/g76/` 前缀后与 fixed
  manifest 一致；
- 仅校验文件清单与 staging 路径，不改变工具表/INI 语义；
- browser 仍不依赖目录枚举。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续处理已有 Node/browser coverage 且 file list 明确的 fixture。优先候选：
`cam-nisley` 同样使用 `writeInterpRegressionFiles(...)` staging `cam.ngc` 与
`test.tbl`，可按本批模式补 file-list guard；或者继续挑选短小单文件 direct-file
case。仍不要推进 blocked runtime promotion、browser full inventory 扩面或 JS CNC
语义实现。

十五、2026-06-13 继续执行记录：cam-nisley file-list staging path guard

本批按“已有明确 file list 的 fixture staged path guard”推进，完成
`cam-nisley` 目录现有 Node/browser coverage 使用的 2 个 staged 文件：

- `cam-nisley/cam.ngc`
- `cam-nisley/test.tbl`

完成内容：

- Node 侧新增 `camNisleyFiles` fixed manifest；
- Node 侧用 `interpRegressionNgcFilesRecursive("cam-nisley")` 与 upstream vendored
  `.ngc` fixture 精确对账；
- Node 侧检查 `writeInterpRegressionFiles(...)` 目标 staged path 与 fixed manifest
  一致；
- browser 侧增加 fixed-count 与 duplicate-free guard；
- browser 侧检查 staged path 去掉 `/work/browser-interp/cam-nisley/` 前缀后与
  fixed manifest 一致；
- 仅校验文件清单与 staging 路径，不改变工具表/INI 语义；
- browser 仍不依赖目录枚举。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续选择已有 Node/browser coverage 且清单稳定的 fixture。优先候选：`rotation`
组三项已有 fixed manifest，可补 staged path 对账；或者继续挑选短小单文件
direct-file case。仍不要推进 blocked runtime promotion、browser full inventory
扩面或 JS CNC 语义实现。

十六、2026-06-13 继续执行记录：rotation staging path guard

本批按“已有 fixed manifest 的 direct-file fixture staged path guard”推进，完成
`rotation` 组现有 Node/browser coverage 使用的 3 个 staged `.ngc` 文件：

- `rotation/abs-pts/test.ngc`
- `rotation/g28/g28.ngc`
- `rotation/g53/g53.ngc`

完成内容：

- Node 侧复用既有 `rotationRegressionFiles` fixed manifest；
- Node 侧继续用 `interpRegressionNgcFilesRecursive("rotation")` 与 upstream
  vendored `.ngc` fixture 精确对账；
- Node 侧检查实际 staged path 与 fixed manifest 一致；
- browser 侧复用既有 fixed-count 与 duplicate-free guard；
- browser 侧检查 staged path 去掉 `/work/browser-interp/rotation/` 前缀后与
  fixed manifest 一致；
- 不扩大 staging 到 `rotation/abs-pts/test.tbl`，保持现有 direct-file coverage；
- browser 仍不依赖目录枚举。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续选择已有 Node/browser coverage 且清单稳定的 fixture。优先候选：`g10`、`g52`
之外的 remaining direct-file 单项，或已经有 fixed list 的分组；若涉及工具表/INI，
只按现有 `writeInterpRegressionFiles(...)` 或 staging helper 输出做路径 guard。
继续避免 blocked runtime promotion、browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

十七、2026-06-13 继续执行记录：ccomp staging path guard

本批按“已有 staging helper 的 fixture staged path guard”推进，完成现有
Node/browser ccomp coverage 使用的 4 个目录：

- `ccomp/lathe-comp`
- `ccomp/mill-g90g91g92`
- `ccomp/mill-line-arc-entry`
- `ccomp/mill-zchanges`

完成内容：

- Node 侧新增 `ccompRegressionFiles` fixed manifest：`test.ngc`、`test.tbl`；
- Node 侧新增 `assertCcompRegressionStaging(...)`，与 upstream vendored
  `.ngc/.tbl` fixture 精确对账；
- Node 侧检查 `writeCcompRegressionFiles(...)` 目标 staged path 与 fixed manifest
  一致；
- browser 侧新增同名 fixed manifest 与 staged path guard；
- browser 侧检查 staged path 去掉 `/work/browser-ccomp/<name>/` 前缀后与 fixed
  manifest 一致；
- 仅校验文件清单与 staging 路径，不改变 cutter-comp、工具表或 INI 语义；
- browser 仍不依赖目录枚举。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续选择已有 Node/browser coverage 且 staging helper/file list 明确的 fixture。
优先候选：继续扫描剩余 `write*RegressionFiles(...)` helper 输出，或挑选短小单文件
direct-file case。仍不要推进 blocked runtime promotion、browser full inventory
扩面或 JS CNC 语义实现。

十八、2026-06-13 继续执行记录：initial remap file-list staging path guard

本批按“已有明确 file list 的 remap fixture staged path guard”推进，完成现有
Node/browser remap coverage 的 6 个小目录：

- `remap/duplicate-o-word`
- `remap/fail/args.0`
- `remap/fail/args.1`
- `remap/fail/args.2`
- `remap/fail/body-ngc`
- `remap/m30-interaction`

完成内容：

- Node 侧新增 `assertRemapRegressionStaging(...)`；
- Node 侧将上述 6 个 inline remap file list 提成 fixed manifest；
- Node 侧用 upstream vendored `.ini/.ngc` 文件清单与 fixed manifest 精确对账；
- Node 侧检查 `writeRemapRegressionFiles(...)` 目标 staged path 与 fixed manifest
  一致；
- browser 侧新增同名 staged path guard；
- browser 侧检查 staged path 去掉 `/work/browser-remap/<name>/` 前缀后与 fixed
  manifest 一致；
- 仅校验文件清单与 staging 路径，不改变 remap 执行语义；
- browser 仍不依赖目录枚举。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续按小批量处理剩余 `writeRemapRegressionFiles(...)` file list，例如
`nested-remaps-oword`、`posargs.0`、`sequencing`、`remap-io`。注意 `remap-io`
会额外生成 `simpockets.tbl`，如处理该项应明确区分 vendored file list 与运行时
生成文件。继续避免 blocked runtime promotion、browser full inventory 扩面和
JS CNC 语义实现。

十九、2026-06-13 继续执行记录：posargs/sequencing remap staging path guard

本批继续按“小批量 remap file-list staged path guard”推进，完成现有 Node/browser
remap coverage 的 2 个目录：

- `remap/posargs.0`
- `remap/sequencing`

完成内容：

- Node 侧将 `posargs.0` 与 `sequencing` 的 inline remap file list 提成 fixed
  manifest；
- Node 侧复用 `assertRemapRegressionStaging(...)`，用 upstream vendored `.ini/.ngc`
  文件清单与 fixed manifest 精确对账；
- Node 侧检查 `writeRemapRegressionFiles(...)` 目标 staged path 与 fixed manifest
  一致；
- browser 侧复用同名 staged path guard；
- browser 侧检查 staged path 去掉 `/work/browser-remap/<name>/` 前缀后与 fixed
  manifest 一致；
- 未处理 `nested-remaps-oword`，因为该目录含当前 smoke 未 staging 的
  `testsub.ngc`，应单独判断是否扩展 file list；
- 仅校验文件清单与 staging 路径，不改变 remap 执行语义；
- browser 仍不依赖目录枚举。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续处理剩余 remap file-list guard。优先候选：`remap-io`，但需要明确把 vendored
file list 与运行时生成的 `simpockets.tbl` 分开校验；`nested-remaps-oword` 也可处理，
但需先决定是否把未 staging 的 `testsub.ngc` 纳入 fixed manifest。继续避免 blocked
runtime promotion、browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

二十、2026-06-13 继续执行记录：remap-io staging path guard

本批继续按“remap file-list staged path guard”推进，完成现有 Node/browser
`remap-io` coverage：

- vendored staged files：
  - `remap-io/test-ngc.ini`
  - `remap-io/io_input_m66.ngc`
  - `remap-io/io_output_m62.ngc`
  - `remap-io/io_output_m63.ngc`
  - `remap-io/io_output_m64.ngc`
  - `remap-io/io_output_m65.ngc`
  - `remap-io/io_output_m67.ngc`
  - `remap-io/io_output_m68.ngc`
- runtime generated file：
  - `remap-io/simpockets.tbl`

完成内容：

- Node 侧将 `remap-io` inline remap file list 提成 `remapIoFiles` fixed manifest；
- Node 侧复用 `assertRemapRegressionStaging(...)` 校验 vendored `.ini/.ngc` 文件清单
  与 staged path；
- Node 侧单独检查运行时生成的 `simpockets.tbl` staged path；
- browser 侧复用同名 staged path guard；
- browser 侧同样单独检查运行时生成的 `simpockets.tbl` staged path；
- 明确区分 vendored file list 与运行时生成文件，不改变 remap-io 执行语义；
- browser 仍不依赖目录枚举。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

`nested-remaps-oword` 是剩余 remap 候选，但目录包含当前 smoke 未 staging 的
`testsub.ngc`，下一步应先判断是否应扩展 file list；若不扩展，则需要专门记录
“vendored extra fixture intentionally unstaged”的 guard。继续避免 blocked runtime
promotion、browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

二十一、2026-06-13 继续执行记录：nested remaps oword unstaged fixture guard

本批继续按“remap file-list staged path guard”推进，完成剩余
`nested-remaps-oword` coverage 的 staged/unstaged 文件清单对账。

完成内容：

- Node 侧将 `nested-remaps-oword` inline remap file list 提成
  `nestedRemapsOwordFiles` fixed manifest；
- Node 侧新增 `expectedUnstagedFiles` 参数，用 upstream vendored `.ini/.ngc`
  文件清单与 staged manifest 加 expected-unstaged manifest 精确对账；
- Node 侧显式记录 `testsub.ngc` 为 vendored extra fixture、当前 smoke 不 staging；
- Node 侧检查 expected-unstaged 文件不得与 staged manifest 重叠；
- browser 侧新增同名 fixed manifest 与 expected-unstaged overlap guard；
- browser 侧继续只校验 fixed staged path，不依赖目录枚举；
- 仅校验文件清单与 staging 路径，不改变 remap 执行语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

remap file-list guard 的当前显性剩余项已基本收束。下一批建议回到
`write*RegressionFiles(...)` helper 扫描，优先选择已有 Node/browser coverage、
文件清单固定且不涉及 HAL/task/tool DB/Python remap/user-M process 的 2 到 3 个
fixture；若没有合适小批次，转向补齐 staging guard 的文档索引或生成一个
machine-readable fixture coverage manifest。继续避免 blocked runtime promotion、
browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

二十二、2026-06-13 继续执行记录：interp fixture staging helper guard

本批回到 `writeInterpRegressionFiles(...)` helper，先整理已有 Node/browser coverage
里的两个固定 `.ngc/.tbl` fixture：

- `interp/cam-nisley`
- `interp/g76`

完成内容：

- Node 侧新增 `assertInterpRegressionStaging(...)`；
- Node 侧对 upstream vendored `.ini/.ngc/.tbl` 文件清单与 fixed manifest 精确对账；
- Node 侧检查 staged path 与 `/work/interp/<name>/...` fixed manifest 一致；
- browser 侧新增同名 `assertInterpRegressionStaging(...)`；
- browser 侧检查 fixed manifest duplicate-free，并检查 staged path 去掉
  `/work/browser-interp/<name>/` 前缀后与 fixed manifest 一致；
- `cam-nisley` 与 `g76` 改用该 helper，去掉内联重复 guard；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 G-code、tool table 或 threading 语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续复用 `assertInterpRegressionStaging(...)` 处理已有 `writeInterpRegressionFiles(...)`
调用里的小批次。优先候选：

- `m98m99/09-disable-fanuc-subs`
- `m98m99/11-main-program-oword`

这两个已有固定 file list 和 Node/browser coverage，适合把现有 m98m99 aggregate
slice guard 拆出更直接的 per-directory staged path guard。仍不推进 blocked runtime
promotion、browser full inventory 扩面或 JS CNC 语义实现。

二十三、2026-06-13 继续执行记录：m98m99 interp directory staging guard

本批继续复用 `assertInterpRegressionStaging(...)`，把两个已有 m98m99 目录从
aggregate slice guard 拆成更直接的 per-directory staged path guard：

- `m98m99/09-disable-fanuc-subs`
- `m98m99/11-main-program-oword`

完成内容：

- Node 侧对 `09-disable-fanuc-subs` 的 `.ini/.ngc` fixed manifest 与 vendored
  文件清单精确对账；
- Node 侧对 `11-main-program-oword` 的 `.ngc` fixed manifest 与 vendored 文件清单
  精确对账；
- Node 侧保留相邻 direct-file smoke 的 slice guard，但不再让该 slice 夹带目录
  file-list 对账；
- browser 侧复用同名 helper 检查 fixed manifest duplicate-free；
- browser 侧检查 staged path 去掉 `/work/browser-interp/<name>/` 前缀后与 fixed
  manifest 一致；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 Fanuc sub、main-program oword 或
  interpreter 语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续扫描 `writeInterpRegressionFiles(...)` 与 m98m99 剩余 direct-file aggregate guard。
优先候选是把 `m98m99/13-named-program` 的 fixed file list 提成 per-directory guard，
同时保留 `m98m99/14-o-expression-call` direct-file slice guard；如继续小批量，
也可处理 `m98m99/09`、`11` 后续文档索引。继续避免 blocked runtime promotion、
browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

二十四、2026-06-13 继续执行记录：m98m99 named-program staging guard

本批继续复用 `assertInterpRegressionStaging(...)`，把
`m98m99/13-named-program` 从 final aggregate direct-file guard 中拆成
per-directory staged path guard，同时保留 `m98m99/14-o-expression-call` 的
direct-file slice guard。

完成内容：

- Node 侧将 `13-named-program` 的 `test-named.ngc` 与 `test-numbered.ngc` 提成
  fixed manifest；
- Node 侧用 upstream vendored `.ngc` 文件清单与 fixed manifest 精确对账；
- Node 侧检查 staged path 与 `/work/interp/m98m99/13-named-program/...` 一致；
- Node 侧将 final direct-file slice 收缩为只覆盖 `14-o-expression-call/test.ngc`；
- browser 侧新增同名 fixed manifest guard；
- browser 侧检查 staged path 去掉
  `/work/browser-interp/m98m99/13-named-program/` 前缀后与 fixed manifest 一致；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 named-program 或 o-expression call
  语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

m98m99 目录级 staged path guard 已基本收束。下一批建议扫描 `writeInterpRegressionFile(...)`
的剩余单文件 direct-file guard，优先选择仍由 aggregate slice 间接覆盖的短小 case，
把它们改成局部 fixed path guard；如果继续保持小步提交，可从 `g10` 之后的
direct-file families 或 `writeInterpRegressionFiles(...)` 其他调用点继续收敛。仍不推进
blocked runtime promotion、browser full inventory 扩面或 JS CNC 语义实现。

二十五、2026-06-13 继续执行记录：m98m99 direct-file staging helper guard

本批按“剩余单文件 direct-file guard 收敛”推进，新增 single-file staging helper，
并先替换 m98m99 里短小且已由 aggregate slice 间接覆盖的 4 个 direct-file case：

- `m98m99/01-basics/test.ngc`
- `m98m99/02-variables/test.ngc`
- `m98m99/03-error-M98-no-P-word/test.ngc`
- `m98m99/14-o-expression-call/test.ngc`

完成内容：

- Node 侧新增 `assertInterpRegressionFileStaging(...)`；
- Node 侧检查 staged path 与 `/work/interp/<name>/<filename>` 精确一致；
- Node 侧将 m98m99 initial aggregate slice 替换为 3 个局部 direct-file guard；
- Node 侧将 final `14-o-expression-call` aggregate slice 替换为局部 direct-file guard；
- browser 侧新增同名 single-file staging helper；
- browser 侧检查 staged path 与 `/work/browser-interp/<name>/<filename>` 精确一致；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 Fanuc sub、变量作用域、M98 error 或
  o-expression call 语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续复用 `assertInterpRegressionFileStaging(...)` 收敛 m98m99 剩余 direct-file slice。
优先候选：

- `m98m99/04-M98-but-no-sub/test.ngc`
- `m98m99/05-M98-loops/test.ngc`
- `m98m99/07-nested-subs/test.ngc`
- `m98m99/08-sub-follows-main/test.ngc`
- `m98m99/10-M98-P001/test.ngc`

其中 `06-error-mixed-sub-styles` 有 4 个同目录文件，可单独作为一批继续处理。继续避免
blocked runtime promotion、browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

二十六、2026-06-13 继续执行记录：m98m99 remaining direct-file staging guard

本批继续复用 `assertInterpRegressionFileStaging(...)`，收敛 m98m99 剩余短小
single-file direct-file guard：

- `m98m99/04-M98-but-no-sub/test.ngc`
- `m98m99/05-M98-loops/test.ngc`
- `m98m99/07-nested-subs/test.ngc`
- `m98m99/08-sub-follows-main/test.ngc`
- `m98m99/10-M98-P001/test.ngc`

完成内容：

- Node 侧为上述 5 个 direct-file case 增加局部 staged path guard；
- Node 侧将 `06-error-mixed-sub-styles` 的 aggregate slice 收缩为只覆盖该目录
  4 个 mixed-sub-style 文件；
- Node 侧移除 `07/08` 和 `10` 的临近 aggregate slice guard；
- browser 侧同步增加 5 个局部 staged path guard；
- browser 侧同步收缩 mixed-sub-style slice，并移除 `07/08` 和 `10` 的临近 slice；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 M98 no-sub、loop、nested sub、
  sub-follows-main 或 M98-P001 执行语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

`m98m99` 剩余显性 aggregate slice 只剩 `06-error-mixed-sub-styles`。下一批可把这
4 个文件改成固定 manifest 加 per-directory guard，或逐个使用 single-file helper；
完成后 m98m99 direct-file staging guard 基本收束。之后建议转向其他
`writeInterpRegressionFile(...)` families，例如 `bad`、`good`、`g71/g72` 或
`rotation` 的 aggregate direct-file guard。继续避免 blocked runtime promotion、
browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

二十七、2026-06-13 继续执行记录：m98m99 mixed-sub-style staging guard

本批完成 m98m99 最后一个显性 aggregate slice 的收束，将
`m98m99/06-error-mixed-sub-styles` 改为 fixed manifest 加 per-directory staged path
guard。

完成内容：

- Node 侧新增 `m98m99MixedSubStyleFiles` fixed manifest，包含该目录 4 个 `.ngc`
  fixture；
- Node 侧改用 `writeInterpRegressionFiles(...)` 一次 staging 该目录；
- Node 侧复用 `assertInterpRegressionStaging(...)`，用 upstream vendored `.ngc`
  文件清单与 fixed manifest 精确对账；
- Node 侧移除最后的 m98m99 mixed aggregate slice；
- browser 侧新增同名 fixed manifest；
- browser 侧复用 `assertInterpRegressionStaging(...)` 检查 duplicate-free 与 staged path；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 mixed Fanuc/RS274NGC sub-style 错误语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

m98m99 direct-file 与目录级 staging guard 已基本收束。下一批建议转向其他
`writeInterpRegressionFile(...)` aggregate direct-file family，小批量优先候选：

- `rotation/abs-pts`
- `rotation/g28`
- `rotation/g53`

这三个已有 Node/browser coverage 且属于同一 direct-file family，适合复用
`assertInterpRegressionFileStaging(...)` 替换当前 rotation aggregate slice。继续避免
blocked runtime promotion、browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

二十八、2026-06-13 继续执行记录：rotation direct-file staging guard

本批转向 `rotation` direct-file family，复用 `assertInterpRegressionFileStaging(...)`
替换当前 rotation aggregate staged path guard：

- `rotation/abs-pts/test.ngc`
- `rotation/g28/g28.ngc`
- `rotation/g53/g53.ngc`

完成内容：

- Node 侧为上述 3 个 direct-file case 增加局部 staged path guard；
- Node 侧保留 `rotationRegressionFiles` 对 upstream `.ngc` manifest 的覆盖检查；
- Node 侧移除 aggregate staged path 对账；
- browser 侧同步增加 3 个局部 staged path guard；
- browser 侧保留 fixed `.ngc` manifest duplicate-free 检查；
- browser 侧移除 aggregate staged path 对账，仍不枚举目录；
- 注意 `rotation/abs-pts` vendored 目录含 `test.tbl`，但当前 smoke 未 staging 该
  文件；本批只收敛现有 `.ngc` direct-file path guard，不扩大工具表语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续处理其他 `writeInterpRegressionFile(...)` aggregate direct-file family。优先候选：

- `g71/g72` direct-file loop；
- 或 `good`/`bad` arc/error fixture loop。

建议先选 `g71/g72`，因为 file list 较短且已有 Node/browser coverage，适合继续复用
single-file helper 收敛 staging path guard。继续避免 blocked runtime promotion、
browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

二十九、2026-06-13 继续执行记录：g71/g72 direct-file staging guard

本批按上一条建议处理 `g71/g72` direct-file loop，复用
`assertInterpRegressionFileStaging(...)` 替换 loop 内联 staged path 检查：

- `g72-facing/g72-iterations-present.ngc`
- `g72-missing-iteration/g72-iterations-missing.ngc`
- `g71-endless-loop/g71-endless-loop.ngc`
- `g71-endless-loop2/g71-endless-loop2.ngc`
- `g71-endless-loop_2/g71-endless-loop_2.ngc`
- `g71-with-g70/g71-with-g70.ngc`

完成内容：

- Node 侧保留每个 fixture 目录的 upstream `.ngc` coverage check；
- Node 侧将 loop 内联 staged path `deepEqual` 替换为
  `assertInterpRegressionFileStaging(...)`；
- browser 侧保留 fixed fixture list duplicate-free guard；
- browser 侧将 loop 内联 `replace("/work/browser-interp/", "")` 对账替换为
  `assertInterpRegressionFileStaging(...)`；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 G71/G72 canned cycle 执行语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续处理 `writeInterpRegressionFile(...)` aggregate direct-file loop。优先候选：

- `good` arc fixture loop；
- `bad` error fixture loop。

建议先选 `good`，因为固定 6 个 arc fixture，Node/browser coverage 已成型，适合继续
用 single-file helper 替换 aggregate staged path guard。继续避免 blocked runtime
promotion、browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

三十、2026-06-13 继续执行记录：good arc direct-file staging guard

本批处理 `good` arc fixture loop，复用 `assertInterpRegressionFileStaging(...)`
替换 aggregate staged path guard：

- `good/good-arc.big.imperial.center-format.ngc`
- `good/good-arc.big.metric.center-format.ngc`
- `good/good-arc.medium.imperial.center-format.ngc`
- `good/good-arc.medium.metric.center-format.ngc`
- `good/good-arc.small.imperial.center-format.ngc`
- `good/good-arc.small.metric.center-format.ngc`

完成内容：

- Node 侧保留 `goodArcFixtures` 与 upstream `.ngc` manifest 的覆盖检查；
- Node 侧删除 `goodArcStagedNgcFiles` aggregate staged path 对账；
- Node 侧在 loop 内为每个 fixture 调用 `assertInterpRegressionFileStaging(...)`；
- browser 侧保留 fixed fixture list duplicate-free guard；
- browser 侧删除 `goodArcStagedRelativeNgcFiles` aggregate staged path 对账；
- browser 侧在 loop 内为每个 fixture 调用 single-file staging helper；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 arc interpreter 语义或 expected output。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续处理 `bad` error fixture loop。它已有 Node/browser coverage 和 fixed fixture list，
适合复用 `assertInterpRegressionFileStaging(...)` 替换当前 aggregate staged path
guard。继续避免 blocked runtime promotion、browser full inventory 扩面和 JS CNC
语义实现。

三十一、2026-06-13 继续执行记录：bad error direct-file staging guard

本批处理 `bad` error fixture loop，复用 `assertInterpRegressionFileStaging(...)`
替换 aggregate staged path guard。

完成内容：

- Node 侧保留 `badInterpFixtures` 与 upstream `.ngc` manifest 的覆盖检查；
- Node 侧删除 `badStagedNgcFiles` aggregate staged path 对账；
- Node 侧在 loop 内为 21 个 bad fixture 调用 single-file staging helper；
- browser 侧保留 fixed fixture list duplicate-free guard；
- browser 侧删除 `badStagedRelativeNgcFiles` aggregate staged path 对账；
- browser 侧在 loop 内为 21 个 bad fixture 调用 single-file staging helper；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 bad fixture error expected output。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续收敛剩余 direct-file aggregate guard。优先候选：

- `g33.1/g33.1.ngc`
- `g6164/test.ngc`
- `g52/offsets.ngc`

这些都是小型 single-file case，适合复用 `assertInterpRegressionFileStaging(...)`
替换内联 staged path 对账。之后再处理 `g10` 初始/最终 aggregate guard。继续避免
blocked runtime promotion、browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

三十二、2026-06-13 继续执行记录：small single-file staging guard

本批处理 3 个小型 single-file fixture，复用 `assertInterpRegressionFileStaging(...)`
替换内联 staged path 对账：

- `g33.1/g33.1.ngc`
- `g6164/test.ngc`
- `g52/g52-g92-interaction/g52-g92-interaction.ngc`

完成内容：

- Node 侧保留各 fixture 的 upstream `.ngc` manifest coverage check；
- Node 侧将 3 处内联 staged path `deepEqual` 替换为 single-file helper；
- browser 侧保留 fixed manifest duplicate-free guard；
- browser 侧将 3 处 `replace(...)` staged path 对账替换为 single-file helper；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 rigid tap、G61/G64 或 G52/G92 语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续处理剩余 aggregate staged path guard。优先候选：

- `g10` initial/final aggregate guard；
- 或继续收敛 earlier direct-file guards（如 `do-while-break`、`oword-bug315`、
  `exists`、`return-value` 等）。

建议先处理 `g10`，因为 fixed manifest 已存在，当前只需把 initial/final aggregate
path guard 拆到每个 `writeG10RegressionFiles(...)` 调用附近。继续避免 blocked
runtime promotion、browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

三十三、2026-06-13 继续执行记录：g10 directory staging guard

本批处理 `g10` initial/final aggregate staged path guard，将其拆到每个
`writeG10RegressionFiles(...)` 调用附近。

完成内容：

- Node 侧新增 `assertG10RegressionStaging(...)`；
- Node 侧对每个 g10 fixture 目录的 vendored `.ngc/.tbl` 文件清单与 fixed manifest
  精确对账；
- Node 侧检查 staged path 与 `/work/interp/g10/<name>/...` fixed manifest 一致；
- Node 侧移除 `g10` initial/final aggregate staged path guard；
- browser 侧新增同名 helper，检查 fixed manifest duplicate-free；
- browser 侧检查 staged path 去掉 `/work/browser-interp/g10/<name>/` 前缀后与 fixed
  manifest 一致；
- browser 侧移除 `g10` initial/final aggregate staged path guard，仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 G10、G92 或 tool table 语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续收敛 earlier direct-file guard。优先候选：

- `do-while-break`
- `oword-bug315`
- `oword-bug315-p2`
- `exists`
- `return-value`

这些已有 Node/browser coverage 和 fixed `.ngc` manifest，适合逐步复用
`assertInterpRegressionFileStaging(...)` 或小型 per-directory helper 替换内联 staged
path 对账。继续避免 blocked runtime promotion、browser full inventory 扩面和 JS CNC
语义实现。

三十四、2026-06-13 继续执行记录：early direct-file staging guard

本批继续收敛 earlier direct-file guard，处理 5 个已有 Node/browser coverage 的 fixture：

- `do-while-break/bug.ngc`
- `do-while-break/test.ngc`
- `oword-bug315/test.ngc`
- `oword-bug315-p2/test.ngc`
- `exists/test.ngc`
- `return-value/test.ngc`

完成内容：

- Node 侧将 `do-while-break` 改为 `writeInterpRegressionFiles(...)` 加
  `assertInterpRegressionStaging(...)`，对该目录 2 个 `.ngc` fixture 精确对账；
- Node 侧将 `oword-bug315`、`oword-bug315-p2`、`exists`、`return-value` 的内联
  staged path 对账替换为 `assertInterpRegressionFileStaging(...)`；
- browser 侧同步将 `do-while-break` 改为 fixed manifest 加 directory staging guard；
- browser 侧同步将其余 4 个单文件 fixture 改为 single-file staging helper；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 O-word control-flow、exists 或 return
  value 语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续收敛后续 earlier direct-file guard。优先候选：

- `subs-follow-main`
- `fractional-linenumbers`
- `crazy-paths`
- `namedparam-bug424`
- `flowsnake`

这些已有 Node/browser coverage 和 fixed `.ngc` manifest，可继续用
`assertInterpRegressionFileStaging(...)` 替换内联 staged path 对账。继续避免 blocked
runtime promotion、browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

三十五、2026-06-13 继续执行记录：more earlier direct-file staging guard

本批继续收敛 earlier direct-file guard，处理 5 个已有 Node/browser coverage 的
single-file fixture：

- `subs-follow-main/test.ngc`
- `fractional-linenumbers/test.ngc`
- `crazy-paths/test.ngc`
- `namedparam-bug424/test.ngc`
- `flowsnake/flowsnake.ngc`

完成内容：

- Node 侧保留各 fixture 的 upstream `.ngc` manifest coverage check；
- Node 侧将 5 处内联 staged path 对账替换为
  `assertInterpRegressionFileStaging(...)`；
- browser 侧保留 fixed manifest duplicate-free guard；
- browser 侧将 5 处 `replace(...)` staged path 对账替换为 single-file helper；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 subs-follow-main、fractional line
  number、cutter-comp/crazy-path、namedparam 或 flowsnake 执行语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续处理相邻的 single-file direct-file guard。优先候选：

- `inside-corners/test.ngc`
- `inverse-time-with-comp/test.ngc`
- `iniparam/test.ngc`
- `iniparam-failassign/test.ngc`

其中 `iniparam` 与 `iniparam-failassign` 可能有 INI/context staging 细节，下一批可先处理
`inside-corners` 和 `inverse-time-with-comp` 两个简单 direct-file case。继续避免 blocked
runtime promotion、browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

三十六、2026-06-13 继续执行记录：ccomp edge direct-file staging guard

本批按上一条建议处理两个简单 direct-file case：

- `inside-corners/test.ngc`
- `inverse-time-with-comp/inverse.ngc`

完成内容：

- Node 侧保留两个 fixture 的 upstream `.ngc` manifest coverage check；
- Node 侧将 2 处内联 staged path 对账替换为
  `assertInterpRegressionFileStaging(...)`；
- browser 侧保留 fixed manifest duplicate-free guard；
- browser 侧将 2 处 `replace(...)` staged path 对账替换为 single-file helper；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 cutter-comp、inside-corner 或
  inverse-time feed 语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续处理带 INI/context staging 的 direct-file guard。优先候选：

- `iniparam/test.ngc`
- `iniparam-failassign/test.ngc`

这两个已有 Node/browser coverage，但涉及 INI/context staging，建议单独小批量处理，
先核对当前 helper 和 staged path 结构，再替换内联 path 对账。继续避免 blocked
runtime promotion、browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

三十七、2026-06-13 继续执行记录：INI-context ngc staging guard

本批继续处理带 INI/context staging 的 direct-file guard：

- `iniparam/test.ngc`
- `iniparam-failassign/test.ngc`

完成内容：

- Node 侧新增 `assertInterpIniContextNgcStaging(...)`，直接检查
  `plan.files[*].wasmPath` 去掉 `/work/interp/<name>/` 前缀后与 fixed `.ngc`
  manifest 一致；
- Node 侧将 `iniparam` 与 `iniparam-failassign` 的内联 `sourceRel` staged path
  对账替换为该 helper；
- browser 侧新增同名 INI-context `.ngc` staging helper，检查
  `/work/browser-interp/<name>/` staged path 前缀；
- browser 侧同步替换两个 fixture 的内联 `sourceRel` staged path 对账；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 INI named parameter、read-only
  assignment 或 interpreter 语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续收敛相邻 INI/context staging guard。优先候选：

- `sub-call-from-sub/test.ngc`
- `sequence-number/test.ngc`
- `nested-sub-error/test.ngc`
- `nested-sub-in-file-error/test.ngc`

这些已有 Node/browser coverage，并且当前仍存在类似 `plan.files -> sourceRel` 的内联
staged path 对账，可继续复用 `assertInterpIniContextNgcStaging(...)` 小批量替换。
继续避免 blocked runtime promotion、browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

三十八、2026-06-13 继续执行记录：more INI-context ngc staging guard

本批继续收敛相邻 INI/context staging guard：

- `sub-call-from-sub/test.ngc`
- `sequence-number/test.ngc`
- `nested-sub-error/test.ngc`
- `nested-sub-in-file-error/test.ngc`

完成内容：

- Node 侧将 4 处内联 `plan.files -> sourceRel -> replace(...)` `.ngc` staging
  对账替换为 `assertInterpIniContextNgcStaging(...)`；
- browser 侧同步将 4 处内联 `.ngc` staged path 对账替换为同名 helper；
- Node/browser 侧保留 fixed `.ngc` manifest coverage 和 duplicate-free guard；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 sub-call、sequence-number、
  nested-sub error 或 interpreter 语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续处理剩余 INI/context `.ngc` staging 内联对账。优先候选：

- `oword-unwind/test.ngc`
- `abort-hot-comment/test.ngc`
- `m19/test.ngc`

这三个当前仍存在类似 `plan.files -> sourceRel -> replace(...)` 的内联 staged path
对账，可继续复用 `assertInterpIniContextNgcStaging(...)` 小批量替换。继续避免
blocked runtime promotion、browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

三十九、2026-06-13 继续执行记录：final INI-context ngc staging guard

本批继续处理剩余 INI/context `.ngc` staging 内联对账：

- `oword-unwind/test.ngc`
- `abort-hot-comment/test.ngc`
- `m19/test.ngc`

完成内容：

- Node 侧将 3 处内联 `plan.files -> sourceRel -> replace(...)` `.ngc` staging
  对账替换为 `assertInterpIniContextNgcStaging(...)`；
- browser 侧同步将 3 处内联 `.ngc` staged path 对账替换为同名 helper；
- Node/browser 侧保留 fixed `.ngc` manifest coverage 和 duplicate-free guard；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 oword unwind、abort hot comment、
  M19 spindle orientation 或 interpreter 语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续收敛最后可见的 fixed `.ngc` staged path 对账。优先候选：

- `magic_comments/param_format_printing/test.ngc`

当前 Node 侧已有 fixed path manifest 对账，browser 侧仍有本地数组 staged path 对账；
可小批量抽成 single-file 或 fixed-list helper，继续检查 staged path 与 manifest 一致。
继续避免 blocked runtime promotion、browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

四十、2026-06-13 继续执行记录：magic comments single-file staging guard

本批继续收敛最后可见的 fixed `.ngc` staged path 对账：

- `magic_comments/param_format_printing/test.ngc`

完成内容：

- Node 侧将 `magic_comments` 的 inline staged path `deepEqual` 替换为
  `assertInterpRegressionFileStaging(...)`；
- browser 侧移除本地 `magicCommentsStagedNgcFiles` 数组与 `replace(...)` 对账，
  改为同一个 single-file staging helper；
- Node/browser 侧保留 fixed `.ngc` manifest coverage 和 browser duplicate-free guard；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 magic comment、parameter formatting 或
  interpreter 语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

先做 remaining staging guard inventory，确认是否还存在非 helper 的 inline staged path
对账。当前可见的 `replace(...)` staged path 检查主要集中在通用 helper 内部；
如果继续做小步代码收敛，优先候选是固定 manifest 且已有 Node/browser coverage 的
目录级 helper case，例如：

- `m98m99/06-error-mixed-sub-styles`
- `m98m99/09-disable-fanuc-subs`
- `m98m99/11-main-program-oword`

下一批可以决定是否继续把这些目录级 aggregate guard 拆成更细的 per-file staging
helper，或仅提交一次 inventory 说明。继续避免 blocked runtime promotion、browser
full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

四十一、2026-06-13 继续执行记录：m98m99 per-file staging helper guard

本批继续按第 40 批建议处理固定 manifest 且已有 Node/browser coverage 的目录级
aggregate guard：

- `m98m99/06-error-mixed-sub-styles`
- `m98m99/09-disable-fanuc-subs`
- `m98m99/11-main-program-oword`

完成内容：

- Node 侧新增 `assertInterpRegressionFilesCoverage(...)`，把 vendored
  `.ini/.ngc/.tbl` manifest coverage 与 staged path 对账分离；
- Node 侧新增 `assertInterpRegressionFilesStaging(...)`，逐个文件复用
  `assertInterpRegressionFileStaging(...)` 检查 staged path；
- Node 侧将上述 3 个 `m98m99` 目录从 aggregate staged path 对账切换为
  coverage helper 加 per-file staging helper；
- browser 侧新增同名 per-file staging helper，保留 fixed manifest duplicate-free
  guard；
- browser 侧同步将上述 3 个目录从 `assertInterpRegressionStaging(...)` 切换到
  per-file helper；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 Fanuc/Rs274NGC subroutine、
  INI context、main-program oword 或 interpreter 语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续收敛剩余 directory aggregate staging guard。当前可见候选：

- `do-while-break`
- `cam-nisley`
- `g76`
- `m98m99/13-named-program`

建议下一批优先处理 `m98m99/13-named-program`，它只有 2 个 `.ngc` 文件，已经有
fixed manifest 和 Node/browser coverage，适合直接切换到 per-file helper。其后再按
小批量处理 `do-while-break`、`cam-nisley`、`g76`。继续避免 blocked runtime promotion、
browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

四十二、2026-06-13 继续执行记录：final interp directory per-file staging guard

本批继续收敛剩余 ordinary interp directory aggregate staging guard：

- `m98m99/13-named-program`
- `do-while-break`
- `cam-nisley`
- `g76`

完成内容：

- Node 侧将 `m98m99/13-named-program` 从 `assertInterpRegressionStaging(...)`
  切换为 `assertInterpRegressionFilesCoverage(...)` 加
  `assertInterpRegressionFilesStaging(...)`；
- Node 侧同步将 `do-while-break`、`cam-nisley`、`g76` 切换到 coverage helper 加
  per-file staging helper；
- browser 侧将上述 4 组切换为 `assertInterpRegressionFilesStaging(...)`；
- 删除 Node/browser 侧已无调用的 ordinary `assertInterpRegressionStaging(...)`
  aggregate helper；
- `cam-nisley` 和 `g76` 运行时生成的 `test.ini` 仍保持测试内生成，不纳入 vendored
  staged manifest；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 do-while、CAM、G76 threading、
  named-program 或 interpreter 语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

ordinary interp directory aggregate guard 已清空。下一批建议继续按专用域收敛 staged
path helper，优先候选：

- ccomp 专用 helper：`lathe-comp`、`mill-g90g91g92`、`mill-line-arc-entry`、
  `mill-zchanges`
- g10 专用 helper：`g10-l1-l10`、`g10-l11`、`g10-l2-while-active`、
  `g10-l20-while-active`、`g10-with-g92`
- remap 专用 helper保留 expected-unstaged 语义，需单独小心处理

建议下一批先处理 ccomp 4 组，因为 file manifest 固定为 `test.ngc`、`test.tbl`，
且 Node/browser coverage 已成型。继续避免 blocked runtime promotion、browser full
inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

四十三、2026-06-13 继续执行记录：ccomp per-file staging helper guard

本批按第 42 批建议处理 ccomp 专用 staged path helper：

- `lathe-comp`
- `mill-g90g91g92`
- `mill-line-arc-entry`
- `mill-zchanges`

完成内容：

- Node 侧将 `assertCcompRegressionStaging(...)` 拆分为
  `assertCcompRegressionCoverage(...)` 和 `assertCcompRegressionFilesStaging(...)`；
- Node 侧保留 vendored `test.ngc`、`test.tbl` manifest coverage；
- Node 侧将 4 个 ccomp fixture 切换为 coverage helper 加 per-file staging helper；
- browser 侧将 ccomp helper 改为逐个文件检查
  `/work/browser-ccomp/<name>/<file>` staged path；
- browser 侧同步替换 4 个 ccomp fixture 调用；
- `test.ini` 仍由 `writeCcompRegressionFiles(...)` 运行时生成，不纳入 vendored
  staged manifest；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 cutter compensation、tool table、
  generated INI 或 interpreter 语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续处理 g10 专用 helper。当前候选：

- `g10-l1-l10`
- `g10-l11`
- `g10-l2-while-active`
- `g10-l20-while-active`
- `g10-with-g92`

这些已有 fixed file list 和 Node/browser coverage，可按 ccomp 模式将
`assertG10RegressionStaging(...)` 拆成 coverage helper 与 per-file staging helper。
注意 `test.tbl` 存在时 `test.ini` 仍由 `writeG10RegressionFiles(...)` 运行时生成，
不要纳入 vendored staged manifest。继续避免 blocked runtime promotion、browser full
inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

四十四、2026-06-13 继续执行记录：g10 per-file staging helper guard

本批按第 43 批建议处理 g10 专用 staged path helper：

- `g10-l1-l10`
- `g10-l11`
- `g10-l2-while-active`
- `g10-l20-while-active`
- `g10-with-g92`

完成内容：

- Node 侧将 `assertG10RegressionStaging(...)` 拆分为
  `assertG10RegressionCoverage(...)` 和 `assertG10RegressionFilesStaging(...)`；
- Node 侧保留 vendored `.ngc/.tbl` manifest coverage；
- Node 侧将 5 个 g10 fixture 切换为 coverage helper 加 per-file staging helper；
- browser 侧将 g10 helper 改为逐个文件检查
  `/work/browser-interp/g10/<name>/<file>` staged path；
- browser 侧同步替换 5 个 g10 fixture 调用；
- `test.tbl` 存在时，`test.ini` 仍由 `writeG10RegressionFiles(...)` 运行时生成，
  不纳入 vendored staged manifest；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 G10 coordinate/tool offset、G92、
  generated INI 或 interpreter 语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续处理剩余 remap 专用 helper，但必须保留 expected-unstaged 语义。优先小批量候选：

- `duplicate-o-word`
- `fail/args.0`
- `fail/args.1`

这些 remap fixture file list 较短、没有 expected-unstaged 额外清单，适合先将
`assertRemapRegressionStaging(...)` 拆成 coverage helper 与 per-file staging helper。
`nested-remaps-oword` 含 expected-unstaged 文件，应留到后续单独处理。继续避免
blocked runtime promotion、browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

四十五、2026-06-13 继续执行记录：initial remap per-file staging helper guard

本批开始处理 remap 专用 staged path helper，并只选择没有 expected-unstaged 额外清单的
短小 fixture：

- `duplicate-o-word`
- `fail/args.0`
- `fail/args.1`

完成内容：

- Node 侧新增 `assertRemapRegressionCoverage(...)`，保留 vendored `.ini/.ngc`
  manifest coverage 与 expected-unstaged overlap 检查；
- Node 侧新增 `assertRemapRegressionFilesStaging(...)`，逐个文件检查
  `/work/remap/<name>/<file>` staged path；
- Node 侧保留原 `assertRemapRegressionStaging(...)` 给尚未拆分的 remap fixture 使用；
- Node 侧将上述 3 个 remap fixture 切换为 coverage helper 加 per-file staging helper；
- browser 侧新增同名 per-file staging helper，逐个文件检查
  `/work/browser-remap/<name>/<file>` staged path；
- browser 侧同步替换上述 3 个 remap fixture；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 remap、O-word、argument validation、
  expected-error 或 interpreter 语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续处理没有 expected-unstaged 额外清单的 remap fixture。优先候选：

- `fail/args.2`
- `fail/body-ngc`
- `m30-interaction`

这三组 file list 均为 `test.ini`、`test.ngc`、`rm400.ngc`，适合继续切换到
`assertRemapRegressionCoverage(...)` 加 `assertRemapRegressionFilesStaging(...)`。
仍暂缓 `nested-remaps-oword`，因为它含 expected-unstaged 文件，需要单独保留
staged/unstaged overlap guard。继续避免 blocked runtime promotion、browser full
inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

四十六、2026-06-13 继续执行记录：more remap per-file staging helper guard

本批继续处理没有 expected-unstaged 额外清单的 remap fixture：

- `fail/args.2`
- `fail/body-ngc`
- `m30-interaction`

完成内容：

- Node 侧将上述 3 个 fixture 从 `assertRemapRegressionStaging(...)` 切换为
  `assertRemapRegressionCoverage(...)` 加
  `assertRemapRegressionFilesStaging(...)`；
- browser 侧同步将上述 3 个 fixture 切换为
  `assertRemapRegressionFilesStaging(...)`；
- 这三组 fixed file list 均为 `test.ini`、`test.ngc`、`rm400.ngc`；
- Node 侧继续用 coverage helper 对 vendored `.ini/.ngc` manifest 做精确对账；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 remap argument error、body-ngc
  failure、M30 interaction 或 interpreter 语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

继续处理剩余 remap fixture。优先候选：

- `posargs.0`
- `sequencing`

这两组没有 expected-unstaged 额外清单，可继续切换到 coverage helper 加 per-file
staging helper。暂缓：

- `remap-io`，因为它还有运行时生成的 `simpockets.tbl` 单独 staged path guard；
- `nested-remaps-oword`，因为它含 expected-unstaged `testsub.ngc`，需要单独保留
  staged/unstaged overlap guard。

继续避免 blocked runtime promotion、browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

四十七、2026-06-13 继续执行记录：final simple remap per-file staging helper guard

本批继续处理剩余没有 expected-unstaged 额外清单的 remap fixture：

- `posargs.0`
- `sequencing`

完成内容：

- Node 侧将 `posargs.0` 从 `assertRemapRegressionStaging(...)` 切换为
  `assertRemapRegressionCoverage(...)` 加
  `assertRemapRegressionFilesStaging(...)`；
- Node 侧将 `sequencing` 同步切换为 coverage helper 加 per-file staging helper；
- browser 侧同步将上述 2 个 fixture 切换为
  `assertRemapRegressionFilesStaging(...)`；
- `sequencing/permute.py` 不是 `.ini/.ngc` staged manifest，继续不纳入 staged path
  对账；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 remap positional args、sequencing、
  generated permutations 或 interpreter 语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

remap aggregate helper 仅剩两个特殊 case：

- `nested-remaps-oword`：含 expected-unstaged `testsub.ngc`，下一批建议优先处理，
  但必须保留 coverage helper 的 staged + expected-unstaged manifest 精确对账和
  overlap guard；
- `remap-io`：除 vendored file list 外，还有运行时生成的 `simpockets.tbl` 单独
  staged path guard，建议留到最后单独处理。

继续避免 blocked runtime promotion、browser full inventory 扩面和 JS CNC 语义实现。

四十八、2026-06-13 继续执行记录：final special remap per-file staging helper guard

本批处理剩余两个特殊 remap staged path guard：

- `nested-remaps-oword`
- `remap-io`

完成内容：

- Node 侧将 `nested-remaps-oword` 从 `assertRemapRegressionStaging(...)` 切换为
  `assertRemapRegressionCoverage(...)` 加
  `assertRemapRegressionFilesStaging(...)`；
- Node 侧继续保留 expected-unstaged `testsub.ngc` 的 manifest coverage 与 overlap
  guard；
- browser 侧新增 `assertRemapRegressionUnstagedOverlap(...)`，只检查 fixed list 与
  expected-unstaged list 不重叠，不枚举目录；
- browser 侧将 `nested-remaps-oword` 切换为 expected-unstaged overlap guard 加
  per-file staging helper；
- Node/browser 侧将 `remap-io` vendored file list 切换为 per-file staging helper；
- `remap-io` 运行时生成的 `simpockets.tbl` 继续保留单独 staged path guard；
- 删除 Node/browser 侧已无调用的 `assertRemapRegressionStaging(...)` aggregate helper；
- browser 侧仍不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 remap execution、nested O-word、
  remap I/O、generated tool table 或 interpreter 语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

下一步建议：

remap/ccomp/g10/ordinary interp aggregate staged path guard 已收敛完成。下一批建议做一次
remaining staged path guard inventory，重点确认：

- 是否还有 `replace(.../work/browser-...)` 形式的 inline staged path 对账可以改为
  专用 helper；
- 是否还有 generated-file staged path guard 需要单独命名，例如 `simpockets.tbl`；
- 是否有 helper 已无调用，可以删除；
- 不推进 blocked runtime promotion，不扩大 browser full inventory，不新增 JS CNC 语义。

四十九、2026-06-13 继续执行记录：remap generated-file staging helper inventory

本批按上一条建议做 remaining staged path guard inventory，并收敛发现的 generated-file
路径对账：

- 复扫 Node/browser interp smoke 中的 staged path guard、`replace(...)` inline 对账、
  generated-file guard 和 helper 调用；
- 确认 `remap-io/simpockets.tbl` 是当前仍以 inline 路径判断表达的 generated-file
  staged path guard；
- Node 侧新增 `assertRemapRegressionGeneratedFileStaging(...)`；
- browser 侧新增同用途的 `assertRemapRegressionGeneratedFileStaging(...)`；
- Node/browser 侧将 `remap-io` 运行时生成的 `simpockets.tbl` 路径判断切换为专用
  generated-file staging helper；
- 保持 browser 不枚举目录；
- 仅整理 host/filesystem staging guard，不改变 remap I/O、generated tool table、
  interpreter 或 CNC 语义。

已运行验证：

```bash
git diff --check
wasm-port/tools/verify_vendor_sync.sh
wasm-port/tools/verify_no_standalone_cnc_semantics.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_interp_wasm.sh
SKIP_INI_BUILD=1 SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/browser/verify_interp_browser.sh
SKIP_INTERP_BUILD=1 wasm-port/tests/wasm/node/verify_sim_configs_inventory_wasm.sh
wasm-port/tests/host/verify_host_smokes.sh
```

结果：全部通过。

后续继续做 staged path guard inventory 的第二轮，优先确认：

- `assertInterpIniContextNgcStaging(...)` 中的 `replace(...)` 是否应抽为通用
  `stripStagedPrefix(...)` helper；
- direct-file 单文件 guard 是否需要按 family 增加 generated-file 命名 helper；
- 是否还有已无调用 helper 可删除；
- 继续不推进 blocked runtime promotion、browser full inventory 扩面或 JS CNC 语义实现。
