# FreeCAD 1.1.1 全功能对标执行路线图

## 1. 基线与证据线

唯一语义基线是 FreeCAD `1.1.1`、提交 `0108fd4b4850cc46e625b60e53cea7a7bbe69f8d`。界面相似、OCCT 算法可调用或命令名称存在都不等于兼容。

本机参考分三条证据线：

| 证据线 | 当前状态 | 用途 | 不得推断 |
|---|---|---|---|
| O1 headless oracle | `FreeCADCmd 1.1.1` 可用；`Part/Material/Measure` 可加载 | 几何、对象属性、错误和 FCStd 的确定性 CLI 回放 | Sketcher、PartDesign、TechDraw 等未构建模块的行为 |
| O2 完整桌面 oracle | 源码已锁定，完整 GUI/工作台产物尚未建立 | 命令状态、Task、选择、视图、工作台对象与 GUI 行为 | 不能用静态源码清册代替运行时行为 |
| O3 Web 对照 | Bitbybit 1.1.1、原生 OCCT 历史 provider 和 Facade 已有基础门禁 | FreeCAD↔Bitbybit↔Web 三方差分、浏览器 Worker/OPFS/交互 | Node smoke 不能代替真实浏览器证据 |

每项功能必须同时记录：FreeCAD 输入与状态、Web 输入与状态、输出、错误、持久化、资源行为、差异原因和兼容等级。

## 2. 连续执行顺序

| 批次 | 任务范围 | 主要交付物 | 退出门禁 |
|---|---|---|---|
| R0 参考环境 | `ORA-01..02`、`INV-01..04`、`BASE-03..04` | 完整桌面 oracle 构建清单；34 模块、命令、TypeId、Property、格式和错误清册 | 锁定提交可重建；清册无未登记入口 |
| R1 几何内核 | `BYB-03`、`BYB-05..08`、`BROWSER-OCCT-01`、`MEM-OCCT-01`、`TSN-03..10` | 可复现 Bitbybit/OCCT 构建；浏览器原生历史；Shape 生命周期；三方黄金差分 | Boolean/PartDesign 历史无静默错绑；长会话无泄漏 |
| R2 Sketcher | `SK-03..12` | planegcs WASM；完整几何/约束/DOF/冲突；外部几何；编辑回放 | FreeCAD 草图成功/失败/冗余行为黄金通过 |
| R3 参数化核心 | `CORE-09..11`、`PART-ALL`、`PD-BASE`、`PD-LOFT`、`PD-DRESSUP`、`PD-TRANSFORM`、`PD-CLOSURE` | Document/Property/DAG/Body/Tip/Support；Part 与 PartDesign 全特征 | 编辑→重算→Undo→保存→加载闭环通过 |
| R4 文件互操作 | `FC-04..11` | Document/GuiDocument、BRep/Shape、Expression/Link/TopoRef、未知字段保留 | FreeCAD→Web→FreeCAD 双向差异可解释且无静默丢失 |
| R5 核心工作台 | `TD-ALL`、`SS-ALL`、`DRAFT-BASE`、`DRAFT-OPS`、`PLOT-ALL`、`DOC-CLOSURE` | TechDraw、Spreadsheet、Draft、Plot 的对象、命令、任务和格式 | 每命令至少成功/失败/round-trip fixture |
| R6 工程工作台 | `ASM-CORE`、`ASM-TOOLS`、`BIM-CORE`、`BIM-IFC`、`MESH-CORE`、`SURF-CORE`、`ENG-CLOSURE` | 装配、BIM、网格、曲面全链路 | 求解/几何/IFC/网格黄金和大模型预算通过 |
| R7 分析制造 | `FEM-ALL`、`CAM-ALL`、`ROBOT-ALL`、`INSP-ALL` | 求解器/后处理/刀路/仿真/检测报告 | 求解或明确远端能力；G-code/结果文件黄金通过 |
| R8 平台长尾 | `DATA-ALL`、`ADDON-ALL`、`SCRIPT-ALL`、`PLATFORM-CLOSURE` | 数据模块、插件、宏/API、桌面通用能力的实现或显式代理 | 无未分类入口；安全和权限模型通过 |
| R9 发布 | `QA-01..08`、`REL-01..04` | 跨浏览器、性能、故障注入、安全、SBOM、迁移和发布 runbook | G0-G9 和所有阻断项关闭后才允许声明完整对标 |

## 3. 当前执行波次

当前只将下表的 Wave A 作为立即开工集。Wave B/C 可先准备 fixture 和合同，但不能在前置门未通过时声称验收。

| 波次 | 任务 | 可并行工作 | 退出条件 |
|---|---|---|---|
| Wave A：解锁参考与浏览器内核 | `ORA-01`→`ORA-02`；`BYB-03`→`BYB-05`→`BROWSER-OCCT-01`，`BYB-06` 在 `BYB-05` 后并行 | 源码清册生成器、Worker 故障注入 harness、内存 telemetry 合同 | O2 可探针；Chrome 能加载原生 Worker，取消与崩溃可恢复 |
| Wave B：建立可比较证据 | `INV-01..04`→`BASE-03`→`BASE-04`；`BROWSER-OCCT-01`→`BYB-07`→`MEM-OCCT-01/BYB-08` | 成功/失败 fixture 生产可按工作台分片 | 34 模块入口无漏项；Fuse/Cut/Common 三方差异可解释；1000 次压测达到内存预算 |
| Wave C：关闭稳定拓扑 | `BYB-07`→`TSN-03/04`→`TSN-05/06`→`TSN-07/08/09`→`TSN-10` | `SK-03` planegcs 最小源图和 WASM POC | 100 模型/1000 参数变异无静默错绑；歧义和删除均可诊断 |
| Wave D：Sketcher 与参数化核心 | `SK-03..12`→`CORE-09..11`→`PART-ALL/PD-*` | `FC-04/07` 的未知数据保留可与核心对象映射并行 | 草图诊断与 FreeCAD 一致；Part/PartDesign 七步闭环通过 |
| Wave E：文件与工作台 | `FC-04..11`→P07→P08→P09 | P07/P08 在 G4/G5 后并行，BIM 共享合同等待 Draft/Spreadsheet | FCStd 双向无静默丢失；每工作台创建、编辑、重算、撤销、保存、加载、导出通过 |

P10 不是最后才启动的波次：`QA-01/02/07` 从 Wave A 开始横切执行，其余 QA/REL 项在对应产物可用后立即纳入持续门禁。

### Wave A 首批交付顺序

1. 完成 GUI/34 工作台 CMake profile，锁定依赖、构建参数、产物 hash 和重建命令。
2. 用 O2 实测模块导入、Gui 命令注册、选择前置和 Task 创建，不将静态候选提升为运行时能力。
3. 完成 Bitbybit/OCCT 绑定的可复现构建和 Worker 版本握手，对请求实施取消、超时、stale generation 隔离和崩溃后重建。
4. 在 Chrome 中实例化 JS/WASM Worker，记录 COOP/COEP、OPFS、CSP、产物 hash、启动时间和失败诊断。
5. 将 Worker 句柄账本与 JS heap、WASM memory 和 GPU 资源指标对齐，为 Wave B 的 1000 次 Boolean 门禁准备可量化基线。

## 4. 单项完成定义

一个命令、对象或格式只有同时满足以下条件才可从 `experimental` 提升：

1. 锁定 FreeCAD 的成功、失败和边界 fixture 已保存。
2. Facade 合同、取消、过期结果、Undo/Redo 和诊断均有测试。
3. 几何/求解结果在声明公差内，拓扑引用不使用瞬时索引。
4. 保存、加载、版本迁移和相关格式 round-trip 无静默丢失。
5. Chrome 目标版本的 Worker/OPFS/交互证据通过；其他浏览器测试延期至全部任务完成并收到明确通知。
6. 内存、性能、安全、许可证和能力矩阵已更新。

`compatible` 允许已记录且可解释的浏览器差异；`exact` 要求锁定版本的声明语义无差异。无法在浏览器安全实现的桌面能力必须标为受限代理，不能隐藏。

## 5. 每批统一命令

```bash
./npmw run probe:freecad-reference
./npmw run test:golden:freecad
./npmw run test:occt-history
./npmw run verify
git diff --check
jq empty config/compatibility-matrix.json
```

O2 完整桌面 oracle 建立后，所有相关探针和黄金命令必须显式设置 `FREECAD_CMD`，防止回退到仅含 Part 的缓存构建。

详细责任 lane、83 个任务、交付物、验收和交接合同见 [FreeCAD 1.1.1 全功能对标执行 WBS](freecad-full-parity-execution-wbs.zh-CN.md)；机器可读任务真值为 `config/freecad-execution-plan.json`。
