今日工作汇报

日期：2026年5月23日

一、今日已处理问题

1. 修复采购收货检备注问题
已处理采购收货检验相关备注字段异常，保证备注信息能够正常记录、查询和展示。

2. 查询序检因已入库导致质检失败的原因
已排查序检过程中因生产订单或物料已入库导致质检失败的问题，明确该类失败与当前入库状态校验逻辑有关，后续如需优化，需要结合入库状态、质检状态和业务允许范围进一步确认处理规则。

3. 修改生产任务看板未按期齐套任务数据
已调整生产任务看板中“未按期齐套任务”相关数据逻辑，修正看板展示数据与实际业务状态不一致的问题。

二、今日需求分析记录

1. 工艺内容修改
已分析该需求。由于涉及已开工任务，当前结论是不允许直接修改。后续如要支持，需要设计工艺版本、任务快照和已开工任务处理规则，目前暂不开发。

2. 机加件排产-表单
已分析计划开始时间、计划完成时间筛选逻辑，后续改为按单日期查询。
同时分析新增历史工时查询：在机加件已排产页面增加总工时字段，点击后弹窗查看明细，按设备、日期分组显示生产任务和工时合计，查询方式参考工时查询页面。

3. 工序流转卡
已确认打印内容需要增加原料编码，开发周期约0.2天。

4. 生产计划跟踪
已分析当前序展示逻辑。后续需要在当前序中显示完整工艺路线，并根据任务状态判断哪道序正在加工、哪些序等待加工。
进度显示规则示例：当前工序加工中显示“打磨中”，当前工序完成后显示“打磨毕待喷漆”。
括号内容为指派对象，外协工序括号中也显示指派对象。
同时需要增加标准工时和订单状态字段。

5. 设计任务报工模块
已分析该模块为MES自建任务，不依赖生产订单，不上传SAP。
设计工时单独记录，后续用于报表和工时统计。
质量、装配、机加工时分别来自各自业务模块，后续可按系统角色权限区分。

6. 工时报表
已确认作业者工时新增指派对象字段，开发周期约0.1天。
作业者工时一对多计算问题当前暂不修改，因为当前版本已不再按旧逻辑计算，需要后续重新确认规则。

7. 工时查询
程序工时字段需要结合设备数据采集计算，后续可能新增设备信息。目前等待设备采集数据，不进入开发。

8. 生产领料（补充）-机加
已确认领料单需要新增备注字段，开发周期约0.2天。

9. 生产退库-机加
已确认按照装配退库方式增加备注字段，开发周期约0.2天。

10. 生产退库-装配
已确认需要增加备注字段，开发周期约0.1天。

11. 机加班次产量表
已分析为新增报表，按设备分组，设备下按日期、班次展示每天每班次干了哪些任务，支持时间和班次筛选。

12. 外协任务报表（采购）
已确认增加采购到货期说明字段，开发周期约0.1天。

13. 外协任务检验 / 序检
已分析需要记录指派对象、供应商、SAP采购收货单号。
当前表中没有记录设备，只记录工序，所以后续如果要做设备合格率暂时无法实现；增加供应商后，可以支持外协供应商合格率相关统计。

14. 手续确认报表
已分析为新增页面。装配、电气发料齐套时间列表合并显示，展示内容参考装配中心。
新增“手续确认”字段，点击选择已完成后消失。
消失条件包括：手续确认已完成、生产订单取消/关闭、整单已入库。

15. 及时检验报表
已分析为新增报表。统计生产报工完成后超过2天未检验的任务。
数据依据为[YL_加工中心_操作记录表]，条件包括操作类别为报工、操作数值大于0，并以结束时间作为起算时间。

16. 及时齐套跟踪结果报表
已分析为新增报表。缺件明细为实时数据，来源SAP，通过生产订单号查询加急件明细。
缺料物料的生产订单号需要绑定主生产订单号，支持多个子订单包含关系。
页面需要支持展开查看缺件明细，并显示当前进度、排序、预计完成时间、预计可执行时间等信息。

17. 及时送检报表
已确认为新需求，基于发料齐套时间，SAP数据已到，预计开发周期约0.5天。

18. 生产日报-送检（机加 / 装配）
已分析后续可能根据多个部门拆分多个报表，也可以先按部门筛选方式设计，避免重复开发。

19. 编程任务清单
已分析本质为编程报工，类似装配中心的任务列表算法。
后续需要按设备展示任务清单，并支持编程开始、结束、工时统计等功能。

20. 标牌打印操作
当前需求未确定，暂不排开发周期。

21. 发货通知列表
SAP已提供数据，大屏已显示，后续需要新增报表页面，预计开发周期约0.5天。

22. 生产订单关闭
已分析需要新增批量更新SAP订单状态功能。
后续开发时需要支持批量选择、调用SAP、记录成功失败结果，并防止重复关闭。

23. 制定标准工艺
已确认点击保存时增加提示信息，开发周期约0.1天。

24. 生产工艺
已分析编辑时如果没有生产工艺，需要自动带出标准工艺。
带出内容作为编辑草稿，不应直接覆盖保存，避免误改生产工艺。

25. 异常管控
已分析报工页面需要支持选择任务后直接报异常，不再进入异常页面后重新选择任务。
审批人改为多选，一人处理即可，其他被选审批人也能看到任务。
审批人来源不固定，可能来自部门、角色、组织层级或任意人员，因此都需要支持。

26. 及时开工报表
已分析当前是指派对象反选查询，客户还需要正选查询页面。
后续需要支持指派对象正选和反选两种查询方式。

27. 让步接收记录
已分析为新增查询页面。数据来源为质检记录中让步接收字段不为空的数据。

28. 装配已排产需求
已完成重点分析。该需求需要新增装配已排产需求界面，增加系统/非系统筛选。
高压单元为系统，阀类为非系统，判断方式暂按物料名称关键字。
新增装配完成时间，来源为发料齐套时间加3天，可手动修改，字段落库到生产计划表。
还需要显示SAP派工时间、合同交货期，增加钣金预达、钣金到达、泵、当前对应人员、当前对应内容、累计工时、预计总工时、合同工时汇总、合同进度参考、预计剩余工时、生产异常等字段。
工时按装配、质量、设计分类，装配来自装配报工，质量来自质检报工，设计来自新设计任务报工模块。
同步需要做日计划报表，按装配完成时间分组，支持导出和打印。

29. 质检任务早知道
已分析为新增页面，基于装配已排产需求中的装配完成时间，去掉已完成任务后，按装配完成时间分组展示。

三、今日分析结论

今日除已处理的三个问题外，主要完成了新增需求的逐项梳理，明确了哪些可以直接开发、哪些依赖SAP、哪些依赖设备采集、哪些需求暂不明确、哪些当前无法修改。

其中可直接进入开发的小项包括：工序流转卡原料编码、工时报表指派对象、领料/退库备注、外协采购到货期说明、发货通知列表、标准工艺保存提示等。

需要重点设计后再开发的需求包括：装配已排产需求、生产计划跟踪、及时齐套跟踪结果报表、设计任务报工、异常管控、手续确认报表。

依赖外部数据的需求包括：SAP派工时间、合同交货期、发料齐套时间、及时齐套缺件明细、设备数据采集工时。
