# 03-推进台账

## 2026-06-30 方案梳理

### 做了什么
- 读取 `doc/设计报工任务模块.docx`。
- 梳理设计任务、设计报工、设计工时校验、设计工时报表四个页面。
- 对照参考页面：
  - `ProcessManagement/PartDrawlook/index.vue`
  - `PlanManagement/SelfMakePlando/index.vue`
  - `ProductionManagement/WorkHoursCheck/index.vue`
  - `ProductionManagement/Workhours/index.vue`

### 改了哪些文件
- `doc/设计报工任务模块.docx`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/README.md`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/01-项目功能内容.md`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/02-项目程序开发详细步骤.md`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/03-推进台账.md`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/04-任务矩阵.md`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/05-验收证据.md`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/06-决策记录.md`
- `gptlog-process/gpdlog.md`
- `C:\gptlog-process\gpdlog.md`

### 验证了什么
- 文档中明确要求新建独立设计报工体系。
- 用户确认：
  - 项目号 SAP 视图字段后续提供。
  - 完成必须已有结束时间，未结束不能完成。
  - 已有报工记录的任务不能删除。
  - 不参与之前任何生产/SAP/工时报表流程，完全独立。

### 下一步
- 等待项目号 SAP 视图字段。
- 开始数据库脚本和页面开发。

## 2026-06-30 文档归档和菜单权限口径补充

### 做了什么
- 将确认版 `doc/设计报工任务模块.docx` 复制到 `work/ProductionManagement/DesignReportTask/设计报工任务模块.docx`。
- 按用户要求补充“不分配菜单权限”的口径。
- 更新 README、01-06 文档和总执行日志。

### 改了哪些文件
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/设计报工任务模块.docx`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/README.md`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/01-项目功能内容.md`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/02-项目程序开发详细步骤.md`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/03-推进台账.md`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/04-任务矩阵.md`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/05-验收证据.md`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/06-决策记录.md`
- `gptlog-process/gpdlog.md`
- `C:\gptlog-process\gpdlog.md`

### 验证了什么
- 确认本目录存在复制后的 `设计报工任务模块.docx`。
- 确认 README 和开发步骤中已写明本阶段不分配菜单权限。

### 下一步
- 等待项目号 SAP 视图字段后，再进入数据库和页面开发。

## 2026-06-30 新建设计报工模块表、过程和页面

### 做了什么
- 新增设计报工模块独立数据库脚本。
- 发布 3 张独立表和 15 个独立存储过程。
- 新增 4 个前端页面：
  - 设计任务。
  - 设计报工。
  - 设计工时校验。
  - 设计工时报表。
- 按要求未处理菜单权限，不新增菜单脚本。

### 改了哪些文件
- `db_backups/create_design_report_task_module_20260630.sql`
- `src/views/ProductionManagement/DesignReportTask/Task/index.vue`
- `src/views/ProductionManagement/DesignReportTask/Report/index.vue`
- `src/views/ProductionManagement/DesignReportTask/Check/index.vue`
- `src/views/ProductionManagement/DesignReportTask/HoursReport/index.vue`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/README.md`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/01-项目功能内容.md`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/02-项目程序开发详细步骤.md`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/03-推进台账.md`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/04-任务矩阵.md`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/05-验收证据.md`
- `work/ProductionManagement/DesignReportTask/06-决策记录.md`
- `gptlog-process/gpdlog.md`
- `C:\gptlog-process\gpdlog.md`

### 验证了什么
- SQL 脚本发布成功。
- 表存在：`MES_设计报工_任务`、`MES_设计报工_记录`、`MES_设计报工_校验记录`。
- 过程存在且修改时间为 `2026-06-30 18:01:39` 至 `2026-06-30 18:01:40`。
- 物料查询和人员查询可返回数据。
- 事务内验证：未结束不能完成、开始后未结束不能完成、结束后可完成。
- `npm run build` 通过，仅有项目既有体积和 browserslist warning。

### 下一步
- 等待项目号 SAP 视图字段来源。
- 如后续需要访问页面，再单独做菜单权限分配；本轮不处理菜单权限。
