# 元利 MES 项目 — 今日工作汇报

日期：2026-05-25  
项目：MES_Manage_View_V20

## 一、今日主要工作

### 1. 完成 `src/views` 页面与 SAP 交互分析整理

基于 `元利项目详细分析.md`，对主系统 `src/views` 中涉及 SAP 的页面调用进行了梳理，明确了 SAP 交互主要集中在以下业务链路：

| 业务链路 | 涉及页面 | SAP 交互内容 |
|---|---|---|
| 机加/装配排产 | `SelfMakePlan`、`SelfMakePlando`、`SelfMakePlandone`、`InstallMakePlan`、`InstallMakePlanDo` | 回写 SAP 生产订单计划日期、派工信息、优先级、未完成说明 |
| 生产订单关闭 | `PlannOrderClose` | 更新 SAP 生产订单关闭状态 |
| 工序基础数据 | `ProcedureManagement` | 新增、查询、修改 SAP RouteStages |
| 工位资源维护 | `WorkstationManagement` | 新增、修改 SAP Resources |
| 外协业务 | `OutsourceMange`、`SaleOutsourceMange`、装配排产相关页面 | 创建 SAP 采购申请 |
| 工时校验/投料 | `WorkHoursCheck` | 查询 SAP 生产订单、更新工序资源、提交 InventoryGenExits |
| 质检/收货 | `processReceive`、`materialReturn`、`QualityCenter` | 查询 SAP 订单、创建采购收货单、生成库存任务 |

分析结论：
- 当前系统不是单点 SAP 对接，而是计划、工艺、工位、生产、外协、质检、工时多个模块共同对接 SAP。
- SAP 写操作失败会造成 MES 与 SAP 状态不一致，需要在后续开发中保留失败原因、同步状态和重试依据。
- 生产订单关闭、工时校验、外协采购申请、采购收货是高风险操作，需要重点检查重复提交和半成功问题。

### 2. 生成元利项目详细流程图

已根据 `元利项目详细分析.md` 生成：

- `元利项目详细流程图.md`

内容包括：
- 系统总体架构流程
- 登录、菜单、权限流程
- 基础资料维护流程
- 标准工艺/生产工艺流程
- 机加排产与 SAP 回写流程
- 装配排产与采购申请流程
- 机加生产执行流程
- 装配中心执行流程
- 质检流程
- 外协流程
- 工时校验与 SAP 投料流程
- 异常管控流程
- 生产订单关闭与 SAP 状态同步流程
- 看板数据汇总流程
- 新增需求与维护入口判断流程

### 3. 生成新增需求界面原型设计

已根据 `新增需求分析与开发记录_2026-05-23.md` 生成：

- `新增需求界面原型设计_2026-05-25.md`

主要覆盖以下页面原型：
- 设计任务报工
- 机加班次产量表
- 手续确认报表
- 及时检验报表
- 及时齐套跟踪结果报表
- 生产日报-送检
- 编程任务清单/编程报工
- 让步接收记录
- 装配已排产需求
- 质检任务早知道
- 及时送检报表
- 发货通知列表
- 工时异常报表

同时补充了现有页面改造说明，包括机加已排产、生产计划跟踪、序检收检、生产订单关闭、生产工艺、异常管控、及时开工报表、工时报表、领料/退库/外协小字段等。

### 4. 生成元利项目详细用户使用说明书

已根据 `元利项目详细分析.md` 生成：

- `元利项目详细用户使用说明书.md`

内容覆盖：
- 登录与通用操作
- 基础资料维护
- 工艺与图纸管理
- 计划排产管理
- 生产执行管理
- 外协业务
- 质检管理
- 工时与报表
- 异常管控
- 设备管理与采集
- 看板使用
- 销售与交付查询
- 新增需求相关页面使用
- 系统维护
- 常见问题和名词解释

### 5. 修正新增需求分析口径

对前期新增需求分析进行了补充修正，重点明确不能只判断“是否新增页面”，还必须判断：

1. 数据来源是什么。
2. 字段在哪里维护。
3. 是否已有业务页面承载。
4. 是否需要新增维护页面。
5. 是否影响历史任务、报表和看板。

已补充的关键结论：
- 缺勤人员不能从“没有报工”反推，必须有应到人员和实到人员来源。
- 关键工序应在标准工艺和生产工艺中维护，任务下发时做快照。
- 看板只读取缺勤、关键工序、OEE、及时率等指标，不作为主维护入口。

## 二、今日修改工作

### 1. 工时校验报工培训

今日进行了工时校验和报工相关培训，重点说明：
- 报工数据与工时校验之间的关系。
- MES 工时与 SAP 工时提交的关系。
- 工时校验页面中 SAP 订单、工序、资源、投料的核对方式。
- SAP 提交失败时需要查看失败原因，避免重复提交。

### 2. 质检历史数据修复

已处理质检历史数据修复工作，重点围绕历史质检记录、任务状态和相关查询口径进行校正，减少历史数据对当前质检查询和报表统计的影响。

### 3. 修改生产订单关闭判断条件

已修改生产订单关闭相关判断条件，调整关闭前校验逻辑，避免不符合条件的订单被错误关闭，同时减少已完成、已入库、已取消等状态判断不一致带来的问题。

### 4. 修复休息日加班和法定加班计算 Bug

已修复休息日加班和法定加班计算异常问题，调整加班类型对应的计算逻辑，避免休息日加班和法定加班工时统计错误。

## 三、今日产出文档

| 文档 | 说明 |
|---|---|
| `元利项目详细流程图.md` | 根据详细分析生成系统级和业务级流程图 |
| `新增需求界面原型设计_2026-05-25.md` | 根据新增需求生成界面原型和页面说明 |
| `元利项目详细用户使用说明书.md` | 根据详细分析生成面向用户的完整操作说明 |
| `新增需求分析与开发记录_2026-05-23.md` | 补充数据来源、维护入口、是否新建页面等分析 |
| `隐性需求综合分析_2026-05-25.md` | 补充维护入口和隐性需求判断规则 |
| `MES_Manage_View_V20_src_views_逐页面详细分析.md` | 补充页面归属、缺勤、关键工序、看板维护边界说明 |

## 四、当前结论

1. 元利 MES 与 SAP 的交互范围较广，后续所有涉及 SAP 写操作的功能都需要补同步状态、失败原因和重试机制。
2. 新增需求不能简单按“新增页面”评估，要同步判断维护入口、数据来源、历史数据和看板影响。
3. 工时、质检、订单关闭、加班计算属于当前重点稳定性工作，已完成培训和部分修复。
4. 后续开发建议优先处理低风险、小范围功能，再推进装配已排产需求、及时齐套、设计/编程报工、OEE 等跨模块功能。


