# 元利MES项目 — 今日工作汇报

> **日期**: 2026-05-22
> **汇报人**: MESWORK
> **状态**: 📋 工作记录与计划

---

## 一、今日已完成的修复

### Bug修复

| # | 问题 | 状态 | 文件 |
|:--:|------|:--:|------|
| 1 | 外协收料发料重复问题 | ✅ 已修复 | — |
| 2 | 序检数量错误 | ✅ 已修复 | — |
| 3 | SAP沟通更改错误数量 | ✅ 已完成 | — |
| 4 | 采购质检页面备注字段读取 | ✅ 已修复 | `fix_质量管理_入库质检任务_查询.sql` |
| 5 | 外协报表供应商搜索Bug | ✅ 已修复 | `fix_生产管理_外协报表_查询.sql` |
| 6 | 外协报表界面加载慢 | ✅ 已优化 | — |
| 7 | 原设备状态报表名称修改 | ✅ 已完成 | — |

### 基础设施

| # | 事项 | 状态 |
|:--:|------|:--:|
| 8 | 部署 Codex + GPT-5.5 | ✅ 已部署 |
| 9 | Codex+GPT分析元利项目整体技术路线和页面功能 | ✅ 已完成（产出4份技术文档） |

---

## 二、甲方需求汇总（按模块分类）

### 2.1 工艺管理

| 编号 | 页面 | 需求 | 优先级 | 备注 |
|:--:|------|------|:--:|------|
| GM-01 | 工艺内容修改 | 需要修改工艺（尤其是已开工任务怎么处理） | 🟠 | **待讨论** |
| GM-02 | 制定标准工艺 | 点击保存提示信息 | 🟡 | UI优化 |
| GM-03 | 生产工艺 | 点击编辑时，若没有生产工艺则自动带出标准工艺 | 🟡 | 逻辑优化 |

### 2.2 生产排产

| 编号 | 页面 | 需求 | 优先级 | 备注 |
|:--:|------|------|:--:|------|
| PC-01 | 机加件排产-表单 | SAP需要增加字段信息 | 🟢 | 非MES，需SAP配合 |
| PC-02 | 已排产表单 | 筛选日期需要优化 | 🟡 | |

### 2.3 生产计划跟踪

| 编号 | 页面 | 需求 | 优先级 | 备注 |
|:--:|------|------|:--:|------|
| JH-01 | 生产计划跟踪 | 工序文字根据状态变颜色（已开工→绿色） | 🟡 | |
| JH-02 | 生产计划跟踪 | 进度显示：未完成→"工作中(打磨中)"，已完成→"打磨毕待淬火" | 🟡 | 状态文案定制 |
| JH-03 | 生产计划跟踪 | 增加标准工时字段 | 🟡 | |
| JH-04 | 生产计划跟踪 | 增加订单状态字段 | 🟡 | |

### 2.4 报工与工时

| 编号 | 页面 | 需求 | 优先级 | 备注 |
|:--:|------|------|:--:|------|
| BG-01 | 报工-技术-MES | **新建研发任务报工模块**（设计任务报工） | 🔴 | 新模块 |
| BG-02 | 报工-技术-MES | 报工方式：跟装配报工类似 | 🔴 | |
| BG-03 | 报工-技术-MES | 工时不需要上传SAP，需要单独做报表 | 🟠 | 后续可能调用数据计算 |
| BG-04 | 报工-技术-MES | 是否需要根据SAP进行交互 | 🟡 | **待确认** |
| BG-05 | 工时报表 | 作业者工时新增"指派对象"字段 | 🟠 | |
| BG-06 | 工时报表 | 作业者工时一对多问题（报工结束后直接计算） | 🟠 | 上版本报工是计算的，后面改了 |
| BG-07 | 工时查询 | 程序工时字段需跟设备数据采集计算，可能新增其他设备信息 | 🟡 | 依赖设备数据 |
| BG-08 | 历史工时查询 | 按设备、日期分组显示生产任务+工时合计 → **工位任务汇总表** | 🔴 | 见需求分析文档 |
| BG-09 | 机加班次产量表 | 每天每个每班次干什么活（时间+班次筛选） | 🟠 | 新报表 |

### 2.5 外协管理

| 编号 | 页面 | 需求 | 优先级 | 备注 |
|:--:|------|------|:--:|------|
| WX-01 | 外协任务报表（采购） | 增加字段：采购到货期说明 | 🟠 | |
| WX-02 | 外协任务检验 | 记录"指派对象"、供应商、SAP采购收货单号 | 🔴 | 涉及存储过程改造 |
| WX-03 | 外协任务检验 | 后续报表需根据新增字段修改计算方式 | 🟡 | 依赖WX-02 |

### 2.6 生产领料/退库

| 编号 | 页面 | 需求 | 优先级 | 备注 |
|:--:|------|------|:--:|------|
| LL-01 | 生产领料-机加 | 领料单添加备注字段 | 🟡 | |
| LL-02 | 生产退库-机加 | 添加备注字段（按装配方式修改） | 🟡 | |
| LL-03 | 生产退库-装配 | 无备注字段，需添加 | 🟡 | |

### 2.7 报表类（新建）

| 编号 | 报表名称 | 需求说明 | 优先级 | 数据来源 |
|:--:|------|------|:--:|------|
| RP-01 | 手续确认报表 | 装配/电气发料齐套时间列表（同装配中心），增加"手续确认"字段（点击选择），已完成消失条件：已完成/订单取消关闭/已入库 | 🔴 | MES+SAP |
| RP-02 | 及时检验报表 | 报检任务超过2天未检验 | 🟠 | MES |
| RP-03 | 不合格品单据打印 | — | 🟡 | MES |
| RP-04 | 及时齐套跟踪结果报表 | 显示缺件明细(实时)，数据来源SAP；缺料物料的生产订单号绑定主生产订单号（多包含） | 🔴 | SAP |
| RP-05 | 及时拣配（机加）MES | 新需求 | 🟡 | 等SAP数据 |
| RP-06 | 及时拣配（装配）MES | 新需求 | 🟡 | 等SAP数据 |
| RP-07 | 及时送检报表 | 发料齐套时间 | 🟡 | 等SAP数据 |
| RP-08 | 生产日报-送检（机加） | 可能按多部门出多个报表 | 🟡 | MES |
| RP-09 | 生产日报-送检（装配） | 可能按多部门出多个报表 | 🟡 | MES |
| RP-10 | 发货通知列表 | SAP已提供数据，大屏已显示，需新增报表 | 🟠 | SAP |
| RP-11 | 及时开工报表 | 目前反选查询，要求正选页面 | 🟡 | MES |
| RP-12 | 编程任务清单 | 某设备的任务列表，算法跟装配类似 | 🟡 | MES |

### 2.8 其他

| 编号 | 页面 | 需求 | 优先级 | 备注 |
|:--:|------|------|:--:|------|
| OT-01 | 工序流转卡 | 增加打印信息：原料编码 | 🟡 | |
| OT-02 | 异常管控 | 报工页面选择任务直接报异常；选择审批人都能看到任务（同级多人可选） | 🟠 | |
| OT-03 | 生产订单关闭 | 批量更新SAP订单状态 | 🟡 | |
| OT-04 | 标牌打印操作 | 需求未确定 | 🟢 | 待定 |
| OT-05 | 机加/装配/质量图纸查看 | — | 🟡 | 待补充 |

---

## 三、问题分类统计

| 类别 | 数量 | 占比 |
|------|:--:|:--:|
| 🔴 新模块/新报表 | 6 | 18% |
| 🟠 字段新增/逻辑改造 | 12 | 35% |
| 🟡 UI优化/文案修改 | 11 | 32% |
| 🟢 待SAP配合/待定 | 5 | 15% |
| **合计** | **34** | — |

---

## 四、关键风险与阻塞点

| 风险 | 影响范围 | 建议 |
|------|------|------|
| ⚠️ SAP数据未到位 | RP-04(及时齐套)、RP-05/06(及时拣配)、RP-07(及时送检) 共4个报表无法启动 | 催促SAP接口对接，确定时间节点 |
| ⚠️ 已开工任务工艺修改 | GM-01 处理逻辑未定 | 尽快与甲方沟通确认方案 |
| ⚠️ 设计任务报工模块 | BG-01~04 全新模块，工作量较大 | 需要详细需求评审 |
| ⚠️ 外协检验字段改造 | WX-02 需要改存储过程+视图+前端 | 涉及数据迁移，需谨慎 |

---


> 📅 日期: 2026-05-22
> 📊 需求总数: 34项 | 已修复: 9项 | 待处理: 25项
