# 03-推进台账

更新时间：2026-06-24  
说明：本台账用于记录每轮做了什么、改了哪些文件、验证了什么、下一步是什么。后续每轮继续追加，不覆盖旧记录。

## 推进记录

| 轮次 | 日期 | 目标 | 已完成 | 变更文件/范围 | 验证 | 下一步 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R001 | 2026-06-24 | 清理 DMT/DMT_WEB 遗留内容 | 删除 DMT_WEB、DMT 组件和 three 依赖，保留当前看板必要代码 | `public/DMT_WEB`、`src/components/DMT`、`package.json` 等 | `npm run build` 通过 | 继续清理 src 未用内容 | 已完成 |
| R002 | 2026-06-24 | 大清理 src 无关内容 | 保留 `DaLuJiaTV1.vue`、`DaLuJiaTV2.vue`、路由、请求工具等核心文件，删除旧页面/旧 store/旧 assets | `src/`、`package.json` | `npm run build` 通过 | 基于 demo 做新看板 | 已完成 |
| R003 | 2026-06-24 | 远程备份 | 创建/配置 Gitea 远程仓库并推送主分支 | git remote、master | git push 成功 | 新页面融合 | 已完成 |
| R004 | 2026-06-24 | 融合 demo 和老看板风格 | 用老看板标题、背景、边框素材承载新项目内容 | `src/views/DaLuJiaTV1.vue` | `npm run build` 通过 | 视觉删减与布局调整 | 已完成 |
| R005 | 2026-06-24 | 删除无用顶部说明和 iframe 浮层 | 删除顶部 KPI/说明、删除 iframe 上 HUD/标签/路径线、修复底部旧“设备运行履历”标题图重叠 | `src/views/DaLuJiaTV1.vue` | `npm run build` 通过 | 左侧模块合并 | 已完成 |
| R006 | 2026-06-24 | 删除 TV2 按钮并合并左侧模块 | 删除 TV2 按钮；将线体状态、任务、反馈合并为 `线体联动监控` | `src/views/DaLuJiaTV1.vue` | `npm run build` 通过 | 压紧左侧、修正库位/右侧挤压 | 已完成 |
| R007 | 2026-06-24 | 优化线体联动监控与布局问题 | 删除临时任务号 `#1024/#2048/#3086`；将左侧改为单元卡片；固定库位格尺寸；右侧标题右对齐；调整加工设备列宽 | `src/views/DaLuJiaTV1.vue` | `npm run build` 通过；Playwright/Chrome 截图无 console error | 继续根据截图压缩左/右侧高度并接入真实数据 | 待复核 |
| R008 | 2026-06-24 | 建立工作文档体系 | 根据设计说明生成 01-06 六份文档 | `work/working1/*.md` | 文件写入后读取确认 | 后续每轮同步维护文档 | 进行中 |

## 当前工作区提醒

截至本记录创建时，工作区存在以下非本轮文档事项，需要提交前确认：

| 项目 | 状态 | 处理建议 |
|---|---|---|
| `src/views/DaLuJiaTV1.vue` | 已修改 | 属于当前看板迭代，可单独提交 |
| `public/config.js` | 曾出现修改 | 提交前确认是否为用户期望模型地址 |
| `work/` | 未跟踪 | 本轮新增管理文档，可提交 |
| `public/产线通讯信号可视化看板设计说明.md` 删除记录 | 需确认 | 不要误提交，除非确认迁移到 `work/working1` 后删除旧文件 |
| `dist.7z`、`docs/*` 删除记录 | 历史工作区状态 | 未经确认不处理 |

## 追加规则

1. 每轮新增一行 `Rxxx`，不要修改历史事实。
2. `验证` 必须写具体命令或截图路径。
3. `下一步` 只写一个最直接动作，避免泛泛而谈。
4. 文件变更范围必须写到文件或目录级别。
